役所から「白線」のことは言われたことがないんですが、なぜか今回、市ノ川グリーンタウンは白線を引くよう指示がありました。T字路や交差点できたばかりの画整理地内や分譲地って「止まれ」の標識はまだ無いし、どっちが優先道路かわからないのでやっぱり、コレあった方がいいですね。この白線をもって造成工事が完了しました。16日は役所の完了検査です。完成した区画ごとの写真は諸井サンがUPしています。Thursday11:56向井です。こんにちは昨日、市ノ川グリーンタウンの道路舗装が完了しました。工事の人たちは誰もいませんでした。雨が降ると、土がやわらかくてできないらしい。測量士がいたので「杭運び、手伝いますよ」と言ったら「ざんねーん、今日はもう入れるところがないよ」ですって。Saturday15:10向井です。ご迷惑をおかけしております。今後の予定につきましては、わかり次第、逐一ご報告させていただきますので何卒よろしくお願い致します。昨日は中間検査でした。舗装工事前にする道路の検査です。東松山市の検査員たちが8人来ました。3グループに分かれて検査をしています。来週から道路の舗装工事に入ります。ここで皆様にお願いです。現場は、工事完成に向けて重機等の工事車両が往来しています。危険ですので、立ち入らないようお願いします。必要な際は、弊社スタッフが同行いたしますので事前にご連絡をお願いします。最後に、公園内の遊具をご紹介します。関根商事が造る公園といえば定番のパンダ乗り方の見本です。こんにちは昨日、市ノ川グリーンタウン�9のご契約をいただきました。S様ありがとうございましたそのS様から言われました。「遊歩道は緑じゃなくてよかったです」ここの部分です。すみません、今日現在はコレですがこんな感じの緑になりますさて、あさっては�15ご契約いただきます。壁の状況は本店ブログに出ています。今日から(?)掘った所を土で埋め戻しています。分譲地内の盛土と同じように30cmごとに転圧します。壁の高さは区画によって違いますが、3.3m〜5.1mです。壁には底盤があります。これも区画によって違いますが、よう壁の外側に50cm。内側は1.7m〜2.6mです。底盤の上に建物を建てることはできませんので、ご注意ください。いってもたいていこの底盤部分は庭です。壁の高さや底盤の長さについてはお近くの関根商事にお問い合わせください。区画ごとにご説明いたします。夕方行ったらだいぶ整地されてました。壁の高さまで盛土しますからね。ここ日当たり抜群ですねぇ!抜群って言葉は通常使わなんですけど抜群です!この埋め戻しは、来週終わる予定です。ここが終わったら、分譲地東側の区画造成です。工事が遅れ、大変ご迷惑をおかけいたしますが現場の職人さんたちは頑張ってます。ご理解くださいますようなにとぞよろしくお願い致します。Thursday17:27今日の現場状況をご報告いたします。先日、配鉄検査をしたコンクリートよう壁はここまで進みました。下駄の上に鉄筋が組まれました。こんにちは今日は、コンクリートよう壁の配筋検査でした。公園から区画56までの南側よう壁です。東松山市の検査員たちが立っている所はコンクリートよう壁の底盤です。底盤の上に建物を建てることはできません。ここは、お庭にしてくださいね。横から見るとこんな感じ。鉄筋の左側に職人さんがいますよね。ここは、よう壁外側(南側)の底盤です。境界杭は、よう壁の外側に入ります。簡単にご説明しますね。ここは、よう壁底盤のすべり防止のための足げた部分です。私達は社長からこう教わりました。造成工事を始めてから分かったんですけど、よう壁の底盤のすぐ下が岩盤だったんです。「岩盤の上だと、大きな地震が来たときにズルッとすべっちゃう可能性がある」という、現場の判断でコレが追加されたわけです。今日もほぼ仕上がっている区画の写真を撮って来ました。水がたまってますがまだ道路が完成していませんからね。気づいたら、諸井さんがいなくなってた。