-teambaku.exblog.jpチーム・バク一級建築士事務所の設計した建築のうち、公開可能な建築現場監理の内容を主に記載しています。住み良く、使い易く、環境に配慮した建築を提案します。仕事納め今年も皆様方には大変お世話になりました。ブログをご覧くださった皆様、ありがとうございます。大掃除をもって仕事納めとし、2018年1月4日まで年末年始の休暇とさせていただきます。今年も各地の建築見学や展覧会に行ってきましたので、今年一年を振り返りつつ、写真を抜粋し掲載させていただきます。それでは皆様、良いお年をお迎えください。この日、新海誠展が行われていて、この逆楕円錐形のシャフト上に「君の名は。新築移転の記事が掲載されました。手続きの関係で遅れていた市の景観条例に基づく完了検査を受けました。外壁の色を申請時から一部変更しましたが、規制色に関しては許容面積以内なので合格が出ました。工場では2次側の電気配線や設備配管が完了し、今日から新工場が操業しました。工場内を見学させていただきましたが、施主様との打ち合わせに依り、電気配線や設備配管が工作機械の上を通らないよう、土間にラインピットを設け、その中を通し接続する方法は概ね上手くいったように思います。三方原の現工場からの引っ越し、新工場への機械搬入設置作業が行われています。レーザー加工機やブレーキプレス等の大型工作機械が設置され、電気溶接用スペースアームが取り付けられました。設計室にはパソコンも設置され、接続や設定が行われていました。測定室ではイタリア製自動車用リフトの設置中で、全国に渡ってリフトの取り付けを行っている業者さんの話では、土間コンクリートやリフト用ピットの建築工事の施工精度が稀にみる精度で仕上がっていると感心していて、細かい納まりに気を使っていた現場監督さんの手腕を改めて感じた思いでした。本日は竣工式にお招きいただきました。始め、社員の方々に迎えていただきました。竣工式は御来賓や施工業者代表の皆様も参列され、五社神社の神職様に依り、滞りなく執り行われました。神事後の祝辞では私共の事務所代表よりお祝いの言葉を述べさせていただきました。建物が完成するまでが設計監理の業務ではなく、今後の建物維持保全の手助けをするのも設計事務所の責務だと考えています。オペレーター装置等、建物の取り扱い説明をさせていただきました。これから本格的に工場稼働への準備作業がはじまります。今後の予定は工場の引っ越しが20~21日、工作機械等の設置後、電源・エア配管・ダクトの接続等を年内に終え、明けて新年5日から操業とのことです。引渡し後のきょう、施主様より「事務所に家具が入りました。」との連絡を受け、伺ってきました。応接室には施主様こだわりのアルミハニカム製のテーブルが。桁材も無く四隅にしか脚がないのにも関わらず、小口の厚さが28mmしかありません。事務室の向かい合った机は、中央のみに脚がある片持ち型で使いやすそうです。2階会議室と吹抜を区画するロールスクリーンは、プロジェクターを投影できる材質。すべてに考慮された什器備品が入っていました。引渡し日を迎えることができました。設置後の電気配線及び、給水配管・エア配管・ダクト接続工事が残っていますが、建築本体は完成しましたので引渡しを行いました。ボックス・同リストを、当事務所より現場監理報告書を、施主様にお渡ししました。当事務所による完成検査を行いました。運転確認、流し台・シャワー・衛生器具の流水試験などを実施し、不具合がないかを確認しました。検査の結果、軽微な汚れやビス穴跡がありましたが、全体的には問題はなく良好でした。補修箇所はすぐに対応していただけるとのことで、後日補修箇所の完了を確認します。浜松市消防本部による完成検査が行われました。型番の確認などを行いました。水圧解錠装置の位置及び1/30有効開口面積の確認などを行いました。結果は共に問題なしということで、合格することができました。金曜日には検査済証が発行されるとのことです。あとは、私どもの設計事務所による検査を金曜日に行う予定です。外部ではLEDバックライト看板が取り付けられ、夜景にくっきり看板文字が浮かび上がっています。控え、当事務所による事前検査を行いました。工事写真の確認を行いました。パーティションの強化ガラスの立て込み中で、今日中に完了する予定です。メッセージを入力してください。