(0)今日の作業ブルーシートをかけて、午後は卓上鋸で材を切った。長い材を切る時は最初、緊張したが慣れて来た。切る前に曲金を当てて端の直角を確認する。直角になっていなかったらそちら側を切るようにする。どちらも直角が出ていなかったらひと手間増えるが両端を切って自分で直角を作るようにする。種類が多いので長さを小口に書いておく。(0)CAD建築士さんが現場にノートパソコンを持って来た。2階のパネルは屋根があるため斜めになっておりそれぞれの材の長さや小口の角度がまちまち。現場で細かく確認出来るので重宝。CADは僕も使っているJWW。フリーだからといって馬鹿に出来ない。プロでも使っている人多し。壁面には黒のガルバリウム鋼板を使う計画。屋根は違う材を使う予定だったがガルバリウム鋼板を使うとコストはかかるがメンテナンスが楽なので計画を変更しようか考えている。シルバーを使うと夏に日差しを反射して断熱効果が黒より格段にあるというので色も思案中。夕方、ベコ飼いのお友達の所へ。自分の山の木だけで家を建てた人なので相談に。玄関の框に適当な木があったらこの方から買いたいと思っているのだ。手持ちは無いが12月に倒して葉枯らししている木の中に桜と青檜があるからので候補のひとつにしたらいいと言ってくれる。個人的には桜がいいなぁ。シンプルに使うんだけど。ゴールデンウィークに山から出す予定らしい。実際に施工するのは2ヶ月先だから乾燥も問題無いだろう。芯に近い材は背割りが必要か確認しておくように言われる。風呂の壁に檜を使うと1年くらいで黒くなってしまうから裂けた方が良いことも教えてもらう。以前この方にいただいて製材、乾燥してあるさわらの木を風呂の壁用に製材する時期になったら連絡すること。最近、牛舎を大々的に増改築したばかりで屋根にガルバリウム鋼板を使っていた。夏の断熱は黒とかなり違うと言う。面積が広いから白くて目に痛いというけれど我家の屋根に使用した場合は見上げる形になるからそれ程目につかないだろう。自分で素晴らしい2階建ての家を作っただけでなく今また2軒めをツーバイフォーで建てているところなのでいろいろ教えてもらうために。合板で出来上がっている下地に石を貼って玄関にしようと思っているのだけれどその施工方法についてまず相談。普通玄関は基礎コンクリートで持ってくる所なのだが変則的なので木とどう関連づけたらいいのか心配だったのだ。アスファルトシーリングに接着剤かシリコンでつけて目地はタイル用のものを使えば良いとのこと。接着剤を使うことで固定と防水の一石二鳥。昔の風呂等野地板に直接タイルを接着剤でつけただけなのだそうだ。接着剤が防水を兼ねるから。本当は外に向かって傾斜をつけた方がいいが水浸しになる場所じゃないから大丈夫だろうとのこと。雑巾がけ朝一番で水浸しになっている家を少しでも早く乾燥させるためブルーシートをはがす。針葉樹合板のダメージを少しでも減らすため雑巾で水を吸い取る。2階は車の雪かきのゴム部分を使って水を落とし雑巾で水拭き。いやはや43回目の誕生日は水拭きで始まりましたよ。ちなみに雑巾がけは小学校の頃から大嫌いだ。午後一番で資材の搬入。屋根用の資材をユニック車で2階に搬入する。前回は1階用の資材だったが今回は2階用。2階に上げ切らない材や壁に使う材は地面に搬入。この後1カ所だけに加重がかかりすぎるのが心配なので置く場所を分散した。この下に合板を敷いて少しでも加重が分散するように気をつけて。手前が屋根の断熱に敷くビルボード。雨の天気予報だったけど晴天。(0)2階東側の部屋2階東側のパネル(壁)をこれから立ち上げる。4つ立ち上げたところ。居間との境も立ち上げた。ちなみにこの部分は昨日切った材で組んだパネル。一枚パネルを立ち上げた。(0)ビスと釘パネルの角はビスを使う。釘だと割れてしまうから。水平方向には青釘(75mm)垂直方向には赤釘(90mm)を使う。木のそりを修正しながらくみ上げる技術は建築士さんと僕では全然違う。(あたりまえだが)今日、コツを教えてもらった。(0)今日はここまで。2階にもパネルが立ったのでブルーシートを全面にかけるのが難しくなったので分散してかける。予報では今日も夜少し雨が降るらしい。雨が降らないのならブルーシートがけの手間を減らせるのに。カミさんの両親、埼玉から様子を見に来てくれる。(0)2005年04月22日また濡れた朝方、土砂降り。日中晴れたものの所々、水浸し。雨がやめば大風が吹き、風がやめば雨が降る。公庫融資の関係で完成予定は変えられない。写真は2階北側から南側を望んだ所。大風をはらんで膨らんでいるブルーシート。(0)2005年04月24日ブルーシートが裂けた!昨日から今日にかけてまた烈風がふきすさびとうとうブルーシートが真ん中から裂けてしまった。角にはゴム版をビスで留めておいたのだけど裂けてしまった箇所もある。2階東側の部屋の屋根だけでも早くかけたい。屋根工事に向けて2階東側。屋根の合板を貼るための垂木。壁は計画では黒のガルバリウム鋼板と一部木材、だったのだが本屋さんでしょっちゅう家関係の雑誌を見ていて気が付いた。ツーバーフォーでガルバリウムを使うとまずほとんどがシルバーだ。断熱が良く暖かい構造だから冬の寒さより夏の暑さを考えて白に近い色にした方が良いのだろうか。居間が2階にあり南に向いていて天井が高く大きく高い窓がある居間の温度は夏、大丈夫だろうか。屋根はシルバーに変更したのだが。建築士さんは大丈夫だと言うから黒のままでいくか、ちょっと心決まらず。予定より遅れ気味だが屋根に下地用合板を貼り始めた。(0)2005年04月27日naruchan来る朝一番の新幹線で友人のnaruchanが埼玉から手伝いに来てくれる。新築祝いにプレゼントしてくれるという電動のテントの取り付けを建築士さんと打ち合わせるのが本来の目的。打ち合わせが終わったらすぐ手伝ってもらう(笑)まず居間の梁のサンダーがけ。居間でくつろぐ度にnaruchanを思い出すだろう。その間僕はパネルを作るために2x4材のカット。2階では建築士さんがこの建築で一番大きなパネルを作っている最中なので浴室の2階で作業。Tシャツ1枚での作業。梁のサンダーがけが終わったnaruchanと浴室の上でパネル作り。この日射しのせいか材がかなり変形している。反りならどうってこと無いがねじれだと修正が大変だ。ふたりだと作業がはかどる。(0)最大のパネルこれから正面にこの建物の最大のパネルを立てる。naruchanが仕事の人数に入れていいよと言ってくれたので3人でやるといい作業をこのタイミングにあわせたのだ。今、床に乗っているパネルをこれから立ち上げる。3人だと軽く持ち上がった。ビスで仮止めしていく。この4つの四角に居間の窓をはめる。広くて大きくて明るくて気持ち良さそうだ。1mm以下だがほんの少し高さが低かったのでバールを差し込んで適正な高さに調節してビスで止めて行く。今日の仕事の最後に撮った写真。2階東の部屋から居間、キッチンを臨む。次は2階天井にシナベニヤをはめ込むための溝をnaruchanとルーターで彫っていく。材の硬い所と柔らかい所の差がはげしい。(0)2x4材をカット明日のために2x4材をカット。(0)水まわり床下では水まわりの作業が進んでいる。この仕事は設備屋さんに依頼している。この穴から出て来て2階に登って行く。使用すると思われる材料。(0)酒naruchanが持って来てくれたテントの生地見本とカタログ。結局壁の色を黒からシルバーに変更し玄関は(購入済みの)緑、テントの生地の色も緑に決定。naruchanがJINGさんに手作りのスモークチキンを託されてお土産に持って来てくれたので早速夕食にいただく。暑い1日だったのでビールの旨いこと。夜遅くまでいろいろ教えてもらったり馬鹿話で盛り上がる。JINGさんも陣中見舞いありがとう。(0)2005年04月28日トカゲnaruchanは一泊して今日の午前中まで手伝ってくれる。昨日より暑くなりそう。朝の時点ですでに夏のようだ。トカゲも冬眠からさめたよう。(0)2階北側パネル組み上がった2階北側パネルを立ち上げる。(0)居間の西側のパネル居間の西側の壁。浴室の2階で立てて梁の上をスライドして固定。今日は3人なのでこんな作業も楽。naruchanは昼食後、埼玉へ帰って行った。(0)居間の北側のパネル居間(2階)の北側のパネル。(0)電動テントの取り付け準備naruchanがプレゼントしてくれる電動テントを壁面に取り付けられるようにするための作業。壁面と同じ厚さの材を作ってnaruchanに指示された場所にはめ込んでおく。該当箇所がわかるように画像を少し加工してます。この2カ所に将来電動テントのシャフトが取り付けられることになる。