勝手口と言っても台所は2階なので裏口と言った方が正しいのかも。防水のアスファルトルーフィング。これからは石彫りで全身汚れまくった僕や散歩で全身汚れまくった愛犬「小春」はピアノ教室の時間はここから出入りする事になる。(0)屋根の完成とりあえず屋根は完成。塗らしたくない資材や、これからの作業は雨の心配はやっと無くなった。壁面の下地用合板貼り。これから南西側ピアノ室吹き抜け2階の窓の上の合板を貼る。横1820mmの合板をひとりで正確な位置に合わせながらビス止めするのは難しいので破材をビスで止めそこに乗せて一人で作業する。こんな風に乗せてすかさずインパクトドライバでビス止め。同様に居間の窓枠の上も貼る。残りふたつ共貼りたかったのだけどひとつは何とか貼ったけれど足場も無く高い位置でもう一枚は一人では無理だった。玄関に敷く石を発注した。722mm×1265mm×24mmを3枚。AG98という白御影石だ。滑らないように表面はコタタキ仕上げ。発注と言ってもお世話になっている石屋の社長さんの「好きな石種、サイズで注文していいぞ、プレゼントするから」の言葉に甘えて頼んだ。実は最初の計画では玄関は木の予定だったが雨雪などの水気の問題や木材の摩耗が心配で木は嫌だなぁと思っていた。玄関の下地は基礎コンクリートのレベルが来ている訳ではなく他の1階の部屋と同じく垂木で持ち上げられている。そこに石を敷くのはどうかなとも思っていた。結局限界ギリギリの24mm厚にして(それでも3枚で200kg超)軽くした。万が一石の下の下地合板に問題が起きた際にはヒビが入る事で逆にそのことがわかってよいだろう。近く、友人のnaruchanがまた手伝いに来てくれるから力仕事に友人をコキ使うことになりそうで悪いんだけど一緒に施工してもらおう。(0)2005年05月21日ステンドグラスがはまらないステンドグラス以前に買ったステンドグラスを現場に持っていった。いうのも毎日現場から帰る時にステンドグラスが入るはずのスペースが小さいような気がしていたのだ。実際に持っていって玄関横の予定していたスペースに当てはめてみたところ見事に寸法違いで入らず。寸法を連絡した際に建築士さんとの間で連絡ミスがあったみたい。1時間程かかって作り直す。心配になって何度もステンドグラスを計りなおしながら。現場にいた電気工事の方にテレビモニタ付きのインターホンをつけるためのスペースも聞いて適当な位置にはめる場所を決め直す。ついでに壁面の合板もステンドグラスの部分を抜いて貼り直した。玄関の屋根の上に追加の足場を組んでもらった。これがないと壁面の作業ができないから。二人で来てひとりは屋根の上、ひとりは下から必要なものを投げ上げたり手渡したり。手際よくどんどん組んでいく。こんな風に斜めの屋根の上に組まれている。(だから屋根ができるまでは組めない)これで作業が楽になる。おととい断念した作業もできるようになる。今日から電気工事が始まった。あちこちにケースや電線が通り始めた。付けるべき物の場所や種類を間違えないようにガムテープに書いて貼ってあった。電気工事といってもツーバイフォーの場合はパネルの中に電線を通さなくてはいけないのでドリルで穴を開けたり大工さんみたいだ。電気屋さんのイメージが変わりました、と言うとツーバーフォーは(ドリルでの)穴開けと(ドリルで開けた穴の木屑の)掃除ばかりやってます、と笑う。自分でほうきとちりとりも用意して丁寧に掃除してから帰っていった。ここにもプロフェッショナルがひとり。これから半月くらい通って来てくれるみたいだ。金物屋さんからサッシの搬入。予定では数日後の予定だったが今、忙しくて置き場の確保が難しいのでどんどん搬入するとのこと。小さいものやはめ殺しのもの以外は納品された。屋根の上に足場がかかったのでおとといできなかった壁の下地合板を、かかったばかりの足場に乗ってビス止め。外壁の下地用合板貼りも佳境だ。2階東側の窓の周りの合板貼りにかかる。足場に乗って合板を運びビスで仮止め。抜くための窓枠部分を鉛筆を直接当てて線を引く。図面でひく場合もあるのだけど今回は直接あててやる。仮止めした合板をはずして来て枠の部分を丸ノコで切る。こんな風にカットして、ビス止め。(0)玄関の上がり框お世話になっているベコ飼いのお友達が、半年程前にご自分の山の木を切ってあったのを山から降ろしている。使える材があったら玄関の上がり框に使わせてもらおうと木を見せてもらいにいく。