-teambaku.exblog.jpチーム・バク一級建築士事務所の設計した建築のうち、公開可能な建築現場監理の内容を主に記載しています。住み良く、使い易く、環境に配慮した建築を提案します。床のタイルカーペットも敷かれ、内装仕上げ工事は完了しました。2階吹抜側のバックマリオン手摺の合わせガラスや木製建具、トイレブース・トイレ衛生器具も取り付けられ、あとは応接室パーティションの強化ガラス張と、湯沸室や食堂の流し台の取り付けを残すのみとなりました。外部工事では風除室屋根からのSUS竪樋が取り付けられ、外部は別途工事の太陽光発電、警備システム、看板工事を除き、ほぼ完了しました。外構工事では構内のアスファルト舗装、出入り口のバリカーも取り付けられ、ほぼ完了しました。当事務所で申請書類作り、完了検査申請書と工事監理報告書。提出して検査を受け、合格すると検査済証が発行されます。内部ではホールの階段が仕上がってきました。この階段は、スチールフラットバー製の手摺り子をボルト・ナット固定にし、蹴上にアルミパンチングパネル、上げ裏にエキスパンドメタルを使うことにより、工場の事務所らしいメカニカルな雰囲気が出せたのではないかと思います。2階会議室の床仕上げが終わり、内装仕上げは完了しました。外構工事では敷地周囲のフェンス工事が完了し、構内アスファルト舗装のための路盤工事が進められています。月曜日に大庇下の土間コンクリート打ちが完了し、内・外部の土間コンクリートはすべて打ち終わりました。ガラスクロス押えが完了しました。事務所工区では先週末に内装仕上げ材の壁天井クロス貼が完了し、今週から最終工程の床仕上げに入っています。風除室・ホールのセラミックタイル張、事務室のOAフロア敷設が完了し、会議室・食堂等のロイヤルウッド貼が進行しています。外構工事では敷地周囲緑地帯の植樹が完了しました。対象)先週火曜日の三年生、昨日の一年生に続き、今日はニ年生対象の現場見学会を実施しました。見学会には先生方4名、生徒さん42名が参加され、昨日同様、二つの班に見学者を分けて現場説明をさせていただきました。二年生は女子の人数が男子をやや上回るということで、私たち世代からすると隔世の感を禁じ得ませんでした。建築の授業では、鉄骨造についてはまだ学習していないとのことでしたが、この工場建築の見学で、鉄骨造と鉄筋コンクリート造を比較しての、双方の長所、短所を理解していただけたこと思います。見学中、各所で適確な質問をしていただきましたが、女子生徒さんは、特に内装仕上材の見本帳やプレゼンボードに興味があったようでしたし、男子生徒さんは、各所作業員の仕事を熱心に見ていただいたようでした。回覧して見ていただき、設計事務所の仕事も理解してもらえたと思います。この各学年ごとの現場説明会は、私たちも先生方や生徒の皆さんと直接お話をすることができ、いい出会いが出来たと実感しています。この現場見学会の開催に御理解いただいた施主様、工事中の現場を開放し、見学コースの安全確保をしていただいた現場監督さんはじめ、職方、作業員の皆さん、大変お世話になりました。この場を借りてお礼申し上げます。このブログをご覧の生徒の皆さん、現場はまだ12月中旬まで続きます、私たちもいれば、常駐で浜工OBの現場監督さんもいます。高校の目の前の現場です。【現場は順調に進んでいます。対象)先週火曜日の三年生に続き、きょうは一年生対象の現場見学会を実施しました。見学会には先生方3名、生徒さん42名が参加され、二つの班に見学者を分けて現場説明をさせていただきました。一年生ということで、建築の授業は木造の基礎が始まったばかりのようでしたが、この現場の鉄骨造について熱心に見学し、工場内部では鉄骨構造について、事務所内部では壁・天井の石膏ボード下地について説明させていただきました。現場では壁クロス貼りの最中で、興味深くクロス貼職人さんの手早くきれいな仕事を見学。継ぎ目の目立たない仕事に感心していました。見本帳にも興味を持ったようで、生徒さん同士で回覧して見てもらいました。実施した三年の生徒さんから、現場見学会の感想を39通いただきました。見学会実施への感謝の言葉を多数いただき、ありがとうございます。疑問・質疑に関しては、先ほど回答書を作成しましたので、明日の二年生の見学会の時、お持ちします。完成見学希望の感想がありましたが、12月には可能ですので先生に確認の上、いらしてください。測定室の自動車用リフト操作盤の位置に変更が生じたため、千葉から取付業者さんに来ていただき、お施主さん、現場監督さん立会いのもと、ピット位置とリフトの関係も含め、確認していただきました。この測定室に設置される自動車用リフトは、イタリア製の高性能リフトで、業者さんによると高価なため、年間4台程度の出荷しかないとか。イタリアから船便で千葉港まで運ばれ、陸路で浜松まで運搬、その後、設置には2日を要するとのことでした。工場工区では1区画目の土間コンクリート打ち、同時カラークリート仕上げも完了し、残りの区画の配筋が進行しています。外部では谷樋のオーバーフロー管が取付けられました。石膏ボード下地ロックウール吸音板張が完了。2階も含め全てのボード張が完了し、明日からは壁クロス貼用のボード下地処理が始まります。工場工区ではホイストクレーンが取付けられ、土間コンクリートの鉄筋工事が進行しています。工場の土間コンクリートは、範囲が広く、またプレス機が設置される土間コンクリートは厚く、かつ振動が伝わらないように周囲の土間コンクリートとの間にエラスタイト目地材、構造スリットを入れ分離する等の理由で、4区画に分けて打設する計画ですが、今日はそのうちの1区画の配筋検査し、鉄筋の径、タテヨコ間隔、重ね継手の長さ、スペーサーを確認しました。石膏ボード下地ロックウール吸音板張が完了し、ダウンライト照明器具も取付けられました。1階は天井のボード張が進行しています。対象の、現場見学会を開催しました。見学会には先生方3名、生徒さん42名が参加されました。現場見学では、鉄骨ラーメン構造や鉄骨耐火構造について、実物を見ることによって学習の理解を深めてもらえたと思います。現在作業中の工場土間の配筋工事、事務所の内装下地工事と、ほぼ完成した外部仕上げを見学、熱心に説明を聴いたり、現場の様子を見て、数々の質問もしていただきました。この見学会が、建築を学んでいる生徒さんの将来に、少しでも役立てられたらと思います。は久しぶりに晴天続きで、外部工事もはかどっています。北面は有圧換気扇フード等の取付けが終わり、外部足場が解体されました。口、パラペット裏面の角波鋼板、パラペット天端の捨て笠木の取付け、納まりを確認、あとはアルミ笠木の取付けを残すのみとなりました。内部工事の事務所工区では、壁内及び天井裏のグラスウール断熱材入れ、木製建具枠取付けが完了しました。壁の石膏ボード+珪酸カルシウム板張及び塗装が進行しています。排水トミジ管(耐火二層管)、換気ダクトのFD(ファイヤーダンパー)の取付け確認をしました。メッセージを入力してください。