これで行きましょうと私。うわー、大変だ〜〜と、皆さん。ちなみに現場の皆さんとは、仲良くやってますよ。床暖房パネルの上にフローリング仮置き。この家、フローリングは2階だけだったりします。ロフトの床は古材足場板。良い感じに張れています。キッチンの天板はモルタルで作ります。色は違うけれど、質感確認でサンプルを用意して貰いました。うん、この質感なら良いんじゃない。ことになり、指定した色見本が上がってくるのを待ちます。(11/13)-------------------内部進行中ロフト部分、ラワンの壁天井が貼り終わりました。薄くスライスされたモノを採用。寸法にバラツキがあるので大工さんの手間が多いです。当初は暴れそうだから釘と接着剤で留めないと、、と打合せ。実際に加工してみたら、これならフィニッシュと接着剤で大丈夫と大工さん。釘頭を出さずに納められそうで良かった。浴室、FRP防水を施しました。壁はFRP用塗料で白塗装。窓高さは浴槽エプロンと揃えています。窓の向こうは隣地の擁壁。見える範囲にグリーンを植える予定。大判FIX、やっと入りました。施工はクレーンで釣り上げてセット。台風続きだったので、予定が何度もズレ込んだのでした。中央の階段は仮設です。床フローリングサンプル。候補がありましたが、機能と見た目と金額的な折り合いをつけて、この中から選定しました。ロフトの床は、古材の足場板。搬入された梱包を解くと「うわー、サイズがバラバラだ、、、」と、担当上杉さん。大工さんからは、一番狭い幅の材に合わせて、片面全部カットだな。いやいや、ちょっと待って。カット面は綺麗な断面になって古材らしさが消えちゃいます。そこで仮並べしてみることに。狭い材と広い材で5ミリほど違いがあります。うーん、これは勝手に決められないなぁ、、、と、施主KさんにTEL。しかじか、、、と相談。このままバラツキ隙間ありOKで行きましょうと決定。実は隙間バラツキありでOKって大工さんからすると、やりづらい仕事です。隙間を出さずにキチッと揃えるのが通常の仕事です。大工さん、そばにいた電気屋さんに、これ電気屋さんが貼ったら?と冗談で言ってました。電気屋さんは、俺は大工より上手いよと言ってましたが(笑)。-------------------内装やサッシ内装下地進行中。リビングは天井が高いので中間に工事用仮説床を作っています(下の画像)。手前がワークスペース、中間が本棚の部屋。奥がお子さんの勉強部屋。リビングからアクセスです。この付近はYさん自主塗装の予定です(白ではない)。デカイ製作サッシが残っているので雨仕舞いがしっかりするのは、もう少し先。余談ですが、準防火地域内のサッシ、高額なのはなんとかならんかね、、、。サッシは毎回予算コントロールで四苦八苦する部位です。施主のKさん、もともとシルバー系のイメージでした。サンプル見た上で、その他の色の施工例も見に行って、日比谷線っぽい(笑)のは違うんだけど。参考に他の色も作って検証しましょう、と、作ってみました。つや消しのガルバサンプルを見ながら、フリントグレー、黒、こげ茶、ダークブルー、モスグリーンのバリエーションを並べてみます。色が違うだけで全然印象が変わりますね。現場からは屋根だけ先に発注したいと言われていたので、とりあえず、屋根だけ決めました(壁も同じ色になる予定)。-------------------波板サンプルガルバ波板のサンプルを用意してもらいました。日陰と日向でも随分印象が変わります。ムムム、、ロフトのカタチが見えてきました。設備配管も同時進行しています。2層目の屋根の野地にアスファルトルーフィング張り。最終形はルーフテラスを設置します。1層目の野地に翌日の雨対策でブルーシート。それにしても空の表情が違うだけで景色のイメージも全然違いますね。-------------------上棟しました翌日、施主のKさんと現場へGO。上棟しました!眺望と採光を活かすために2階がLDK。見晴らしが良い敷地だったので屋上も作っています。荘司作成のCGで色のイメージを確認しながら、Kさんと屋根や外壁の色決め相談。3種類ほどサンプルをピックアップ。大判のサンプルを用意頂き、それを見て決定することにしました。-------------------建て方スタート朝、事務所に行くルートを変えて箕輪町へ寄り道。棟上げ状況を見に行きました。坂道の突き当たりが敷地です。クレーン納めたなぁ・・・。雨続きで現場の皆様ご苦労様です。おかしな8月の天気が続いてます。雨とお盆の合間に基礎配筋。2階レベルで広がる景色が楽しみです。--------------地盤改良杭(鋼管杭)横浜市港北区にて箕輪町の家、現場スタートです。擁壁で造成された高台の敷地です。杭工事(地盤改良杭)から始まりました。いましたが、この重機よくココまで運べたなぁ、、と思うのでありました。(狭い道路から4.5mほど上がった土地なので)。地盤改良を行う場合、一般的に柱状改良の方が安いのですが、この敷地では使えず。鋼管杭を採用しています。