土木お知らせ公式Twitterアカウントで新着記事を配信中です。フォローをお願いします。記事一覧ツイート印刷するブックマーク2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催まで、1年半を切った。今年の夏以降、テスト大会が続々と始まる。五輪に向けて新築工事が進む競技施設のなかでも、いち早くテスト大会を迎えるのが、水上競技に使われる「カヌー・スラロームセンター」と「海の森水上競技場」だ。いずれも1月末時点の工事の進捗率は70%を超えた。カヌー・スラロームセンターでは一部の工事に遅れが生じている。2019年8月にテスト大会を控える「海の森水上競技場」を上空から見る。18年12月中旬に撮影した(写真:ITイメージング)[画像のクリックで拡大表示]2月12日、都が報道陣に公開した6つの五輪施設のうち、3つのアリーナについては既にリポートした(関連記事:五輪向け“3大アリーナ”の現場大詰め)。今回は、2つの水上競技施設と選手村の工事状況をお伝えする。工事受注会社の経営破綻で工事に遅れ東京都江戸川区の葛西臨海公園に隣接する「カヌー・スラロームセンター」は、五輪でカヌー競技の会場となる。現場では、競技コースのコンクリートの打設工事が最終段階を迎えていた。工事の進捗率は1月末時点で74%だ。完成すれば、日本初の人工スラロームコースとなる。スタート地点となる西側から競技コースを見る。競技コースのコンクリートは、コストや施工性などを考慮し、大部分を現場で打設している(写真:日経アーキテクチュア)[画像のクリックで拡大表示]東側から見た施工現場の現況(資料:東京都)[画像のクリックで拡大表示]競技コースの工事が着々と進む一方で、敷地の東側に整備する管理棟の工事が遅れている。管理棟の工事を請け負っていた建設会社のエム・テックが経営破綻し、工事が一時中断したためだ。再発注を済ませ、既に工事は再開しているが、当初目指していた5月の全体竣工は12月に延びる見込みだ。管理棟以外の工程は予定通り5月に終え、10月に開催されるテスト大会は仮設の管理棟で対応する。カヌー・スラロームセンターの施設配置図(資料:東京都)[画像のクリックで拡大表示]同センターは、長さ約200mの競技コースや水流をつくり出すポンプ施設、艇庫機能や更衣室などを備えた管理棟などを整備する。五輪・パラリンピック時の観客席数は約1万5000席。(組織委)が整備する。