1階東の部屋の断熱材は終了。雨が強くなって来たので4時30分に終了。町の金物屋さんと設備業者さんが来る。金物屋さんは現場の確認。設備業者さんは水道工事の段取りの確認。浄化槽の位置を通路ではなく家の裏(北側)に変更してもらう旨、確認。タカラのシステムキッチンの見積もりの質問。運搬費は込みの見積もり。安い!ただしホーローのキッチンパネルは現場で施工するのだがホーローなので施工がかなり難しく工事費がかかる。自分でやるのはちょっと無理。(0)2005年03月18日1階の床1階の床の続き。1日中雨が降ったりやんだり。日本に導入されたのは1974年のことで、主として断面が2インチ×4インチの角材を使って作られる。2×4工法の強度を保つうえで重要なのが、合板を留める"釘"です。いって良質の釘に固執することはありません。定められた釘をきちんと打つことが肝心です。釘打ちに手抜きは許さず、定められた間隔(15cm以下)通りにきちんと打たなくてはなりません。西側1階の土台1階西側の土台を基礎に組む作業。この仮設電気を無事家が建ったら家に配線し直して使う。土台と大引きの水平出し。大引きの下に束を入れる。様子を見に来た妻と一緒に。長い木で押さえるとうまくいく。断熱材が下に落ちないようにする金具。断熱材が入ったところ。ブルーシートをかけて本日の作業終了。(0)2005年03月20日テントテント屋さんをやっている友人からテントをプレゼントするとの嬉しい提案があり検討中。屋根が高く2階にある居間の窓につけると冷房も暖房もかなり効率が良くなりそうだ。針葉樹合板お世話になっているトマト農家の方から電話。2×4を建てている業者があっという間に屋根まで組んでいたので「何でそんなに早くやるの?」と聞いたのだそうだ。針葉樹合板の接着剤が水に非常に弱く濡れると強度がかなり落ちてしまうから、とにかく濡らしたくないのだという。なんだか工事に入ってから雪や雨ばかり。ブルーシートをこまめにかけて防水に気を配ろう。雨ばかりきのう針葉樹合板を濡らさないように気をつけようとエントリーしたばかりなんだけど昨日からの雨で今朝行ってみたらだいぶ濡れていた。ブルーシートをかけても限界がある。それにしても工事が始まってから雨と雪ばかりだ。後で床下に入ってメンテナンスするための入り口。ブルーシートの切れ目から少し雨水が入ってしまっていた。明日、晴れそうなので朝からブルーシートをはずして乾かしたい。先日、作業した西側1階の床の続き。残念ながら雨足が強く早めに終了。乾かす今日の作業前に朝一番でブルーシートをはずしに行く。昨晩からたくさん雨が降ったので。湿気が乾くには太陽もだが風が欲しい。断熱材だけで床板を貼る前の西側の床下に管理口から入ってみた。縁の下には入っても床の下にはなかなか入れないし床板を貼ったら光が届かなくなる。温かな色の光に包まれていてきれいだった。最後に残った西側の床貼り。凸凹でかみ合うように加工されている端を壊さないように木を当てて木槌のでっかいので叩いてはめていく。床板には自分も乗ったままで叩いていくのだ。最後の1枚だけ裏表反対につけてしまう。完璧に仕上げるとそれ以上は無い。常に向上するという意味合いでどこか一カ所だけ(たとえば柱とか)反対につける(変な)こだわりを持っている人がいるからてっきりそうなのかと思ったと建築士さんに言われる。問題無いのでこのまま。土台、大引きに釘で固定していく。周辺部15cm間隔、中20cm間隔で。今はエアーの機械でバンバン打つ。ピアノ室の下だけはグランドピアノを入れるために梁も井桁に組んであるので図面で確認しながら全て止めていく。この土台と大引きに釘でしっかり固定していく事で強度が出るのだと言う。