輸入住宅建材と民芸家具!お問い合わせありがとうございます。第三日曜日は定休日です。住宅が出来るまで輸入住宅が出来るまで輸入住宅と言っても建築の法律で、すべての輸入資材を使用と言う訳には行きません。専門の不動産屋にお願いするのが一番ですが業者の紹介も致します。何社かに見積もりを取りその中から選びます。家の間取りは自分の希望を何枚か書いて見ると良いと思います。方位も多少は取り入れた方が良いと思います。図面を基に見積もりを致します。融資の際必要書類を銀行から要求されますから図面等用意が必要です。この時に業者任せにしないでご自分でやる方が良いと思います。増築)する時には建築基準法という建築物の最低限の基準を定めた法律を守らなければなりません。これらが建築基準規定に適合しているかどうかを都道府県や市町村の建築主事又は指定確認検査機構がチェックすることを定めています。問題等が無ければ確認申請は数日で許可されます。強制ではありませんが気持ちの問題です。地鎮祭がすみ次第着工へと進みます。仮設電気、水道が必要です。基礎着工から早くて2週間位で基礎工事が完了しますが基礎工事完了から建前まで最低2週間位はコンクリ-トが渇く期間が必要とします。建て前の前に住宅のパネルを乗せる台を作ります。この時に隣地が在る場合はネットも掛けます。家の図面を基にパネルを制作してありますので当日はパネルを現場に運びレッカ-車を使い建てて行きます。段取りが上手く行くと建て前の日に屋根が付きます。大工さんは建て前の時に仮留めした箇所の工事をし耐震用金具を取り付けます。その後窓を取り付けます。電気工事屋さんに連絡します。ル-フィングシ-トを張りその後屋根を葺いて行きます。配線工事に掛かります。コンセントやスイッチ等の場所確認をお施主様と現場にて打ち合わせをします。工事の進行を見ながら配線工事をします。給排水工事の準備で現場に入ります。大工さんが窓を設置後防水シートを張りその後外壁工事に進みます。各部屋の天井に断熱材を入れ天井下地を張って行きます。次は各部屋の床を張って行きます。床張り後は養生シ-トを敷きます。業者が半日から一日かけて風呂を設置します。雨水が入らない様に養生をしコ-キング工事をします。床の塗装工事が終わるとキッチンの設置が出来ます。クロス工事も出来ます。壁紙はサンプルを見ながら現場の雰囲気に合わせるのが良いと思います。建具工事ドア-が取り付けできます。トイレや洗面台も設置できます。外壁のコ-キングが終わるとペンキ工事が出来ます。好みのサンプル板を作って頂き色を決めて作業に進みます。床や窓枠が無塗装の場合は同時進行です。ペンキ工事が完了後雨樋を設置します。足場が取れると浄化槽が設置出来ます。水道工事も工事が進みますが工事がスム-スに進むように連絡を取りながら進行をさせます。玄関ポ-チも工事が出来ます。電気を使える様にします。不具合を確認しながら室内の掃除をして行きます。住宅の受け渡しと同時に最後のお支払いをして頂きます。最後までご覧いただきありがとうございます。これはあくまでもツーバイ工法での住宅の建築手順として書きましたが工事は天候が左右し業者さん同士の工事が重ならない様にお互いに配慮しながら進行致します。この順番通りに行かない場合もあります。この工事期間内で建築確認審査を受けます。審査がパスしない場合は住宅の受け渡しは出来ません。お問い合わせありがとうございます。第三日曜日は定休日です。technology.。