午前問解説(問51~問55)この記事は2016年3月16日に書かれたものです。内容が古い可能性がありますのでご注意ください。今回は平成27年秋季試験について解説していきます。ページからダウンロードしてください。図のアローダイアグラムで表されるプロジェクトは,完了までに最短で何日を要するか。それぞれの結合点までの合計時間を下記の図に赤字で記載しています。結合点では前作業がすべて完了しなければ次の作業に進めないため、時間がよりかかる前作業の時間を次作業の開始時間にします。図の結果から結合点7まで120日かかることがわかりました。よって、正解は(イ)です。表の機能と特性をもったプログラムのファンクションポイント値は幾らか。ここで,複雑さの補正係数は0.75とする。ファンクションポイント法は、ソフトウェアの工数を見積もる手法です。ユーザファンクションタイプに分類、カウントを行います。次にユーザファンクションそれぞれの重み付けを行います。個数×重み付け係数×補正係数により工数を求めます。よって、下記の計算を行いファンクションポイント値を求めていきます。18よって、正解は(ア)です。10人が0.5kステップ/人日の生産性で作業するとき,30日間を要するプログラミング作業がある。10日目が終了した時点で作業が終了したステップ数は,10人の合計で30kステップであった。予定の30日間でプログラミングを完了するためには,現在の要員と同じとする。全体のステップ数を算出します。次に10日目終了時点から実際の一人あたりりの生産量を算出します。0.3k/人日となります。400人日かかることになります。そのため、あと今より10名追加する必要があります。よって、正解は(ウ)です。プロジェクトのリスクに対応する戦略として,損害発生時のリスクに備え,損害賠償保険に加入することにした。PMBOKによれば,該当する戦略はどれか。それぞれの戦略を把握しましょう。(ア)の回避は、リスクを取り除くなどを行いリスクの影響を受けないようにする戦略です。(イ)の軽減はリスクの影響範囲などを縮小しリスク発生時の影響を少なくする戦略です、。(ウ)の受容は、リスクを受け入れる戦略です。(エ)の転嫁は、リスクによる影響を第三者に移転する戦略です。よって正解は(エ)です。サービスデスク組織の構造とその特徴のうち,ローカルサービスデスクのものはどれか。ローカルサービスデスクとは、サービスデスクをユーザと同じ場所や近い場所におくことで、密なコミュニケーションや迅速な対応を可能にするものです。よって正解は(イ)です。