取得して"カフェハウス"の着工準備に入ります。施主様楽しみにしていて下さい。着工まではもうしばらくかかりますが、工事の準備はバッチリです。丁張おこないました長期優良住宅認定の正式受領に伴い、ようやく着工開始となります。けた丁張りの基準が合っているかを検査しました。敷地境界からの寸法や、GLからの高さ、建物の寸法をチェックしました。底盤をを掘り、地盤の下地作りを行いました。土の上に砕石を敷き締め固めて平らにします。その後、シロアリを防ぐための薬剤を塗布して下地完了です。鉄筋の配管や間隔等のチェックを行い、コンクリート打設に備えました。立ち上がり型枠ベースを打ち終わり、その上に立ち上がりを打設するための型枠を組みました。地面の養生を行いました。土を掘る作業も一段落し他ので、建物内に土を入れないようにシートを張りました。高さのレベルを確認し木工事に備えます。土台敷き木工事の始まりである土台床合板の敷設を行いました。建物の大きさがよりリアルになって来ました。上棟工事を行いました。良い日の作業となり、無事棟まで上がっています。アスファルトリーフィングを敷いた後に点検しました。合板や木材の下地を雨から守る防水の一部になります。重なりが十分に取れているかもしっかりチェックしました。天井の石膏ボードを貼る為に下地を井に組みました。ボードの継ぎ目には少し巾の広い材を使い、ビス固定もしやすく動きにくい様にしています。窓枠サッシの内側に、窓枠を取り付けました。全部のサッシに取り付けますので結構時間がかかります。床貼り床の仕上げ材の施工を行いました。1F2Fで違う床材を使用しています。仕上がりが楽しみなのですがすぐに養生をしてしまうのでクリーニングまでお預けです。屋内の階段が施行されました。階段室の壁はこれからになりますが、上り下りが大分楽になります。断熱材の充填工事が終わりました。防湿シートも壁・天井と隙間なく貼り、ボード施工の準備ができました。設置予定の手洗い器の下地を取り付けました。大工さんに造ってもらった棚に塗装をしてから手洗い器を置く予定です。仕上がりが楽しみです。屋内のドアや収納の建具枠を取り付けました。部屋が仕切られて塞がっていきます。広さがはっきりしていきますね。20.2018年02月23日レッドシダーリビングの天井にレッドシダーの無垢材を貼り始めました。色合いや、長さをランダムに並べて貼っています。良い感じになりそうです。通気の空間を確保する為に胴縁を取り付け、その上にサイディングを貼っていきます。窯業サイディング木目調の窯業系サイディングが貼り終わりました。濃い茶の色で仕上げています。23.2018年03月09日TVカウンターリビングにフロートタイプのTV代を取り付けました。シンプルな形ですが無垢の床や天井と同じく木目を活かした製品を使っています。道路面のアクセントに金属サイディングを貼り、外壁材が貼り終わりました。あとはコーキングを施工して外壁終了です。内装の仕上げをするにあたり、下地のボードを留めているビスや、継目の段差をパテ埋めし平らにしていきます。これをしないとクロスに段差が出てしまい目立ってしまいますので埋め忘れのないように確認しました。基礎のコンクリートの上に化粧であるモルタルの施工を行いました。表面はハケ引きし、ざらついた仕上げにしています。27.2018年04月02日デコリエキッチンの壁のダイニング側の仕上げは左官塗装で施工しました。コンクリート打ちっ放しの様なクールな仕上がりになりました。洗面台コンクリート打ちっ放し調のクロスを貼り、フロートタイプの洗面台を設置しました。コンセントもシルバーにして、クールなイメージにしています。屋内物干し日当たりの良い2Fと、玄関入ってすぐのシューズクローク内に屋内物干しを取り付けました。外構のコンクリートを打設しました。外構工事ももう少しで完成です。お引き渡し式を、無事させていただきました!ご縁に心より、感謝申し上げます。沢山の選択肢の中から当社をお選びいただき、そして今日までありがとうございました。定休日/水曜日イベント資料請求お問合せ電話ページトップへ。