2階の間仕切りの下地ができてきました。来週から、この上にボードを張っていく作業にとりかかります。T中T大工さん、引き続き、よろしくです塗装工事は、軒天塗装。暑いし、高いし、たいへんですよねS井塗装さん、明日も、よろしくお願いします電気工事は、スイッチ、コンセントのBOX取り付け。ごめんなさい引き続き、よろしくお願いします。昨日に引き続き、バルコニーの米杉塗装を行ないました。今日は、2回目ということもあって、昨日より早く進みました。下の写真の手前のほうが2回目塗り、奥が拭き上げた後です。水切り部をきれいに拭いています。ぬかりありませんS井塗装のS井さんが、温度計さげてますよ~とのことで、ちょっとびっくりする話。現場の北側の日陰になる足場に温度計をさげています。夕方塗装を始める時は、33.6°C。帰りには、31.6°C。ちなみに、ここでの今日のMAXは、37.6°C。ひぇ~ほんとに、気をつけての作業をお願いします塗装工事は、今週じゅうには完了します。来週には、樋工事があります。Tナカ板金さん、よろしくお願い致します。あとは、外部を最終確認して、足場解体になります。お盆前になるかと思います。電気工事で足場解体前の工事があると思いますが、K島電気さん、よろしくお願いします。現場は、今日も基礎工事です。S建工業さん、今日もお疲れ様です。今日でほぼ完了します。立上り部のコンクリート打設は、30日(土)の予定です。8月19日(金)です。協力業者の皆様、よろしくお願い致します今日も、詳細打ち合わせ中のT中さんと、高山所長。ぬかりありませんん?T中さんの近くに黄色い物が!?塩分チャージタブレットか~。塩分補給も大事ですもんね。全部、逃げられていましたけどね普段は厳しいところがあります(特に仕事に関しては)が、こんな一面もありますよさあ、明日も、暑さが続きますが、なんとか気合でがんばっていきたいと思います。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。