本日は大工さんはお休みですが1階リビングダイニング、奥の洋室の床下地が終わりました。間仕切り壁の立ち上げ作業となります。本日は天候にも恵まれ外部エコキュート用置き場の土間コンを乾きました。昨日で設備屋さんは浴室及びエコキュート用の土間打ちが済みました。充分に乾いてませんです。本日の大工さんの作業は床材張りに備えて床レベルの水平を確保すべく角材で調整してます。土間コンクリートを本日行います。仕上げるべく奥の部屋から床下地の作業中です。本日は洋室の既存浴槽は鉄骨架台であっため設備屋さんは鉄骨除去を行ってます。土間コンクリートを打ちましてその上に浴槽等が乗ります。下枠と床の段差や手前の3枚建て枠無くしフラットにする予定です。M様邸リノベーション工事M様邸の1階解体工事はほぼ終了しました。M様邸リノベーション工事1階リビング・洋室等の天井も剥がし終了です。下地まる見えですが解体がこれから室内の新たな内部の造作工事を実施します。大工さんは本日も解体作業しておりまして既存床を剥がしててます。既存の床断熱材を利用します。M様邸リノベーション工事1階廻りの解体工事は順調に進んでます。本日は大工さんの内壁解体、設備屋さんの水廻り解体と廃材が相当量は出ました。天井、床の解体に移ります。現在は設備屋さん2名で既存浴室全体の解体、撤去を行ってます。洗面所の解体は済みました。本日より1階廻りの部屋・水廻り全てのリフォーム工事が開始となりました。解体、また、設備屋さんは浴室、キッチン、洗面所の解体を行ってます。M様邸リノベーション工事2階洋室のクロス貼替やクロゼット本体取り付けが済みましてお部屋の雰囲気が出てます。明日は2階清掃してお住まいが出来るまで仕上げます。本日、2階和室の真新しい畳入替えを行いました。2階和室に移っていただきます。本日、2階クロス貼り作業は廊下除き各部屋は終了します。本日、大工さんは2階洋室2部屋にクロゼット・トイレのドア本体を取り付けました。木・金曜に洋室のクロス貼り、トイレ機器設置して連休空けには2階で仮お住まいが出来るまで仕上げます。M様邸リノベーション工事2階洋室、和室のクロス貼り、床張りを済まし、トイレのCF、クロス貼りは済みです。今週はトイレ機器設置予定です。本日、職人さんはお休みでした。先週末まで2階和室のクロス貼り替え工事は終了しました。連休入るまで2階洋室2部屋のクロス貼り替え予定です。M様邸リノベーション工事2階中心に現在工事中でクロス貼りを和室内壁で行ってます。本日、大工さんは2階洋室に既存フロアの上にリフォーム用6mmのフロアを張りました。養生シートで覆われてます。明日からクロス貼り作業開始に備えて電気屋さんが既存コンセント、スイッチボックスの新設取替えを行ってます。M様邸住宅リノベーション工事2階既存トイレの撤去しました。本日は2階既存クロス剥がしを行ってます。明日から2階クロス貼りが本格的に作業開始となります。昨日よりM様邸リフォーム工事開始となりました。2階から開始となりました。和室の畳を取り除きました。2階を仕上げてから1階に移ります。い説明等も前日まで終了してます。照明器具を取り付けまして現在は1階、2階の照明器具の点滅の確認中です。テラス施工で屋根材ポリカ波板の施工しました。奥に見えますエコキュート設置も終了です。