自分で作ろう!」と・・・そうです。一から自分で、好きなように作っちゃえば良いんです。それでこそ、ハードルは高くとも、自分らしいんじゃないかって。「冒険」こそが、男の特権!失敗したっていいじゃないか。探しましたよ、我が家に近い土地を。50坪と小さな住宅地ですが、目の前の通りも狭くない。他に比べると、割と他の家とも離れているように思えます。びの環境には悪くない。なにより、予算の範囲内ってのが決定打。コンテナか、ユニットか?ハウスをまともに建てたら、とんでもない高価になってしまう。知人の紹介でユニットハウスを紹介してもらった。予算的には範囲内だが、強度が不安。そのハウスでは「500mmスタイロホームで気密すれば、大丈夫」との提案だったが、ネットで防音を色々調べると、そんなもんじゃ音はダダ漏れらしい。本格的な防音をするなら、相当の重量になることがわかった。これじゃ、躯体強度が持たない。そこで、コンテナハウスを検討。そもそも、20フィートのコンテナ1台重量が2.2トン。必要スペースを考慮すると、20フィートのコンテナを3台連結させたものとなり、躯体だけで6t以上。ユニットとは強度のケタが違う。(本当は40フィートを希望していたが、用地に収まらなかった)←土地に配置してみると、こんな感じ。計画しているレイアウトは、こんな感じ。残念ながら、コンテナ自体には防音効果などありません。これも知人に頼み、コンテナヤードにおもむいて実験してみたんです。20フィート・コンテナに、ドラムセットと200WのPAをセットしての音出し実験。ほとんどダダ漏れでした。躯体の壁厚は、2mm程度の鉄板。これじゃ、漏れるよね。逆に鉄板に反響して、エコー効果が発生し、かなり良い音がしました。ホントに気持ちいいくらい良い音がしましたが、・・・肝心の防音効果は、なし!躯体自体がスピーカーのコーンの状態となり、逆効果。これって躯体を震わせなかったら良いことで、それだから防音工事をすれば良いだけの話し。しました意外と地盤が下がっていましたので、10tダンプで土砂を4回運搬しました。約30m3も入ったことになります。これから重量構造物が乗るのです。ある程度、締固めておかないと、もちません。苫小牧市は東西に細長く、平坦な地形です。表土の下は、樽前山からの火山灰と泥炭・礫・砂質土が層状になっているのが一般的です。稀に河川後ではシルトが厚く、普通の杭では届かない地質も存在します。(電信柱を遠くから見ると分かります)この土地も、一般的な地層で泥炭も20センチ程度。河川に近い割には水位も高くなく安定していました。写真は、GLから1.2mまでの土質柱状です。基礎についてまずは、ブロックを貰ってきましたとりあえず、ブロックを貰ってきましたなんとも重い。二人掛かりでないと持てません。作業員の方、一人で動かしてました。・・・体の構造が違うのか?・・・恐るべし体力。一般的には、杭打ちでコンクリート布基礎なんだけど、コスト高。ブロックを敷いて、コンテナ直置きでも何とかならんかと安易に構えていたら、「それじゃ、コンテナが割れるよ」との助言あり。えっ!コンテって割れるの?そんなに、柔っちいの。最終的に、基礎はH鋼にしましたで、色々検討した結果、H鋼で組むことにしました。これなら、仮に不等沈下を起こしても、躯体に歪みは発生しません。あちこち見積もりを取って比較すると、最高値63万、最安値43万。決定した製作所は仁工業さんと言いまして、たまたま仕事で伺ったのがきっかけで、色々話しをする中ですっかり親しくなちゃったんです。「魚心あれば水心」ってやつで、親切に面倒みて頂けることになりました。良心的な方で、こちらの趣旨を話すと、わかっていただけたのか、色々と協力していただいてます。工場で4分割で製作し、塗装を施した状態で運搬。現地で設置角度を調整しながらボルト止め後に溶接。H鋼設置も手慣れたものでした。左図は、基礎部の状態です。H鋼の内側に、土砂が盛られているのがわかりますか?これ、コンテナに接触させ、底部からの防音対策になるのではないかとの思い付きでやってみました。防音対策を他のブログなんかで拝見させていただきますと、やはり低音の防音に苦労されているようです。内側1mを盛土したわけです。それと、ビニールみたいのが貼られてるのがわかりますか?これ、土砂抜け防止と、接触部の腐食防止に効果があるんではなかろうかと、協力してくれた某水道業者の社長さんがやってくれたんです。仕事の関係上、今、名前を出して迷惑がかかったら困るんでナイショですが、了解を取った上で、公表します。他の業者さんも、聞きつけたらお手伝いをお願いしますよ。待望のコンテナが設置されました・・・1基目のコンテナが、H鋼に仮設置されました。検寸確認すると、予定通りに基礎H鋼の外面より内側5センチで3基が収まります。ピッタリなんで、感激・・・しかし、これからが大変。溶接8コンテナ塗装ここまでやって、やっと外装施工が完了です。防音施工はそれからとなります。10月20日(木)コンテナが仮設置コンテナ加工コンテナの床をくり抜きました・・・1基目のコンテナの、床をくり抜きました。このくり抜いた穴に、給排水の管が立ち上がるわけです。コンテナの床は、分厚い床板と補強鋼材が敷き込まれており、そう簡単には切断できません。電気がまだなので、隣から電気をお借りし、電動ノコ・電動サンダーで切断。言ったらカッコ良いんですが、電動ノコが到着するまで、手ノコでチンタラやってました。分厚い!表面材はコンパネなんでタカをくってたら、なんと3センチ程もあろうかという恐ろしい床板でしたよ。電動ノコが到着し「さぁ、思いっきり切っちゃって!」と思いきや、今度はその下の補強鋼材が邪魔して、なかなか進まない。良いトコロで邪魔してくれるんだ、これが。それでも、何とか補強鋼材を避けて、切断完了!大したことないように見えるけど、結構ハードル高かったです。今まで1基目のコンテナだけでしたが、2基を追加しました。全3基が揃い、全体の形が見えるようになりました。言っても、まだ連結されておらず、先はまだ長い。11月4日(金)設置さすがに全3基揃うと、なかなか壮観です。周りの知人からも、「いつ完成するの?」と聞かれますが、見栄えほど作業は進んでません。鋼材が相手は、ワタシには手も足もでません。畳をコンテナに移動しました・・・11月8日(火)軽トラックを借りて、今まで仮置きだったタタミをコンテナに移動しました。ケンちゃん、吉田さん、辻くん......協力ありがとう。コンテナを溶接固定1基目のコンテナを溶接固定しました・・・11月25日メンバー唯一の溶接技術者の井手ちゃんが固定しました。残り2基のコンテナを引き込むために、あらかじめ固定しておくものです。支柱取り付け・畳の運搬と進みます。作業の作業は井手ちゃんでなければ、出来ないのが辛いところ。先週は、錦町にスナック「ルイ(月)」を開店させました。そんな中でのコンテナハウス製作です。先月末に、1基目のコンテナ基礎部を溶接固定してから、大きな製作進展がありませんでした。12月6日(火)に、引込器具にて3基をパッキンを挟んで連結。思いのほかパッキンが効かず、それでも何とか3基連結。翌7日(水)に、内部切断面の芯出しをしたところで、工事中止となっていました。以前に紹介した通り、鋼材が相手ではワタシには手も足も出ません。自分の本業の他に、猫カフェ経営・錦町スナックのオープン。そんな中、「コンテナを優先してよ」とは、なかなか言えません。そこで、井手ちゃんとも相談し、H鋼基礎を製作していただいた仁工業さんに頼むことに。連絡すると、快く引き受けて下さいました。図面を作成し、施工依頼書を届けたところ、今週中に部材納品し、来週には施工できるとのこと。「費用は?」と聞くと、「心配するほどかからない」なんとも、心強い!また、聞けば「北海道をマタに掛けて仕事してる」ようで、「ゆっくり話ししたいなぁ」に乗り気な感じ。いう訳で、なんとか年内には鋼材の溶接関係を完了させるメドが立ちました。これで、あと電気が通れば、内部切断し、いよいよ塗装と木材工事。なりゃ何とか自分たちでも施工できる工種となります。是が非でも、3月までには完成させるゾ!知ってる連中からも「なかなか進んでないなぁ」との冷やかしもあり、ワタクシ的にも若干の焦りを感じながらも、内心は楽しんでる所もある・・・変な自分を感じます。(課の忘年会でも、「3月までには完成させ、皆を招待する」って言っちゃったし)コンテナの溶接、やっと完了12月27日(火曜日)コンテナ溶接、やっと完了です・・・8月から始めたコンテナハウス、色々ありまして遅れに遅れ、とうとう12月になってしまいました。「何とか年内に溶接までは」と外注依頼ですが完了することができました。9時30分からの作業なので、溶接当日は朝早くから除雪。脚立を用意し、軽作業員として辻くんを連れてきて、コンテナ上部に登ぼり頑張りましたよ。角スコップで、凍っていた溶接部も目地部も綺麗に除雪。間もなく、H鋼100を積んで仁工業さんがやって来ました。打合せ通り、手際よくコンテナ3基の中央部を溶接。これで天井強度を確保。続いて躯体の角部も溶接固定。これでボルト固定なしでも連結完了。コンテナ脚部もH鋼基礎材に固定。これで、地震によるズレ対策も完了。井手ちゃんの用意してくれた電気の受電用支柱も溶接で組み上げ、一番安定感のありそうな天井H鋼100に溶接。控えに丸鋼で補強し、思った以上の強度。......完璧です。実は、妻からも「あんまり進んでないみたいだね」と、見透かされていた時分だったんで。「コンテナ固定」の報告ができ、なんとか威厳を保つことができた。訳で、平成28年の製作は幕を閉じることとなったわけです。しても自分では出来ない溶接が完了したので気分的にも楽になり、「こりゃ、来年は頑張れるゾ!」と前向き気分。畳やストーブ、エアコン、脚立、工具などが入ってます。そのため、安全を考慮し、鍵をかけてます。電気がきます(来ました・・・ではありません)1月30日(月曜日)やっと、電気が来る予定です・・・1月も末となってしまいましたが、コンテナハウスにやっと電気工事の目途がたちました。週末の金曜日頃に工事予定です。雨になれば・・・順延となります。続いて、土日に躯体の開放作業に入ります。・電気が来るのは、2月末となりました。L=3.6m)が143本入荷しました。・コンテナ内部を仮切断してみました。コンテナ切断コンテナ内部を切断しました・・・2月18日~19日(土~日)コンテナ内部を切断。3台の内部が連結され1部屋になりました!さすがに、3台が連結された空間になると、圧巻です。これを、待っていたんですヨ。中央コンテナから、東側を開口しようとしています。切断はバンドの吉田さん。鉄切断用の電動ノコを使用しています。中央コンテナから、西側を見た感じ。西側には材木が143本。並べたのに、コンテナ開口作業中、崩れちゃいました。