大橋建設|現場ブログ私たち大橋建設は柳川近郊で、家庭の状況も変わり、住まい方やライフスタイルも大きく変えたいけれど、何をどうしたら良いのかわからないと悩んでいる人たちのためにとことんじっくりお付き合いしながら、家族みんなが幸せになれる木の味を活かしたステキなお家を、大工さんのシッカリした技術で提供することに生きがいを感じている工務店です。staff返信こんにちは!平です!今日は、朝一からいいお天気になる予定にしていた私は、雨がパラパラと降ってきている空を見て、あれ?と思ってしまいました(笑)それでも、午後からは、太陽も出てきてくれましたね。柳川市S様邸新築工事の現場では、内部と外部工事が進みました。K原大工さんは、今日は午前中のみで、明日は、棟上げのお手伝いということで、お休みとなります。いうことで、内部の床板張りをできる限り、進めて頂いていますよ。2階の壁ボードもたんまりと搬入されましたよ。来週から、よろしくお願いします。外部は、外壁張り工事が完了しました。足場があるので、まだ、全景は後日ということになります。明日は、外壁の継ぎ目を埋めて仕上げていくコーキング工事が進む予定です。今日は、八女市の上陽町まで行ってきました。コメントをどうぞ明日からのお天気に期待します。staff返信こんにちは、高山です。週末となりましたが、本当に今週はお天気が不安定でしたね。明日から、晴れ間が続きそうです。各工事とも進めて頂いています!木工事は、T取大工さんとT中Y大工さんコンビです!縁側の掃き出し窓のアングル際枠を入れ終わりました!これで一応内部工事にメドですね。工事完了後に床上げをします!そして今日からバルコニー工事にも入りました!墨出しから始まり、柱、梁を差す溝さくりまで終わり明日から二人体制で進めます。左官工事のK林工業さんは今日はお二人です。和室、縁側のしっくい塗りの下地塗りまで終わりました!クロス工事のTけし美装のM籐さん!今日で古民家調部分は終わりました!残すは縁側の天井と縁側奥の水廻りのみとなりました。左官さんが終わったらお願い致します。浴槽据付完了のため給湯、給水、追い炊き配管の接続を(株)HラカワのK口さんが来てしてくれました。これで浴室のブロック積が進めることができます。盛りだくさんとなります。Y様、K島設計様、引き続きよろしくお願い致します。木工事と足場解体を進めています。木工事はおなじみ、T中T大工さんです。木製建具枠取付を進めてくれています。壁工事へと向かいます。足場の解体を本日、行いました!南東面です。足場と足場シートがないと外部工事が完了したな!と思いますね。左官工事はそのあとになると思います。T様、K様、明日は時間がとれたら打ち合わせ、お願いしますね。連絡させていただきます。今日は現場はお休みです。明日は朝から基礎の土間コンクリート打ちになります。お天気も良く、最高のコンクリート打ち日和です。N様、引き続きよろしくお願い致します。今週も金曜日になりましたね。staff返信こんにちは!平です!今日は久々に太陽と青空が多い一日でしたね。明日からは、上昇傾向にあるようですよ♪やっぱり、お天気がいいと、いつもより気分も上がります。私って単純です(笑)早速、現場報告です。柳川市S様邸新築工事の現場では、今日も、K原大工さんご夫妻による木工事が進んでいます。床板張りが着々と進んでいます。落ち着く優しい仕上がりになってきています。壁下地も2階から進んでいて、サッシ廻りの枠も取り付けられました。屋根の一番高い所です。明日は、外壁工事も進むでしょう。(株)Wタヤさん、よろしくお願いします。内部の建具の枠や、壁のボード類も、明日、搬入予定です。皆様、いいお天気がやってきます。今日は、書類の提出や受け取り、事前調査等で、久留米市と八女市に行ってきました。久留米~八女に移動していくと、車の中から見ているだけで、雰囲気が変わっていくので、面白いですね。staff返信こんにちは、高山です。お天気は少し持ち直しましたが、まだまだ風が冷たいですね。明日からはもっと晴れ間がみれそうです。今日も各工事、進めています!木工事、今日はT取大工さんだけとなりました。和室の床上げ、掃き出し窓の枠入を除きすべておわりました。明日からバルコニー工事へ移ります。T永産業さんが木製建具部分の網戸レールを取付てくれました。戸当りもお願いしますね。玄関吹抜と和室8帖の壁しっくい塗りが終わりました。今日は少しお天気が良かったのでしっくいの乾きがよくて助かりました。夕方には縁側と座敷二間の目地詰めが終わり、明日から下地のボードベース塗りが始まります。クロス工事はTけし美装のM籐さん。今日からまた一人での作業です。明日で数寄屋造り棟を除きクロス貼が終わりますので、週末から週明けは一旦、現場を離れられます。戻ってきてくださいね。縁側天井と奥の水屋廻りが残っています。Y様、K島設計様、工事のメドを2月末から3月上旬をと思っています。引き続きよろしくお願い致します。木工事を進めています。木工事は今日もT中T大工さんが頑張ってくれています。木製建具枠の取付を随時進めてくれています。月曜日には壁のベベルボードを搬入します。造作家具を造りながら壁ボードを張り進めます。明日外部足場の解体があります。当社の足場シートも撤去しましたよ!T様、K様、引き続きよろしくお願い致します。トイレ、キッチンの排水管逃げです。土間コンクリート内に埋設される配管を打設前に施工します。約束どおり今日で完了です。ベタ基礎コンクリート打ちは土曜日の朝からです。N様、引き続きよろしくお願い致します。お天気が良くなるにつれて朝晩の冷え込みが厳しくなりそうです。インフルエンザも流行っています。皆さん、気を付けましょうね。気持ちの持ちようで、一日がガラッと変わることもあります(*^-^*)早速、現場報告です。柳川市S様邸新築工事の現場では、K原大工さんご夫妻による木工事が再開しました。2階の床板張りが終わり、夕方には、作業階が1階へ移りました。システムバスの据え付けが行われました。今回は、パナソニック製品です。S様、最終プラン通りにできていますよ。システムキッチンやトイレの据え付けは、もう少し先になります。楽しみにお待ちください。さあ、明日からも、内部の木工事が進んでいきます。引き続き、よろしくお願いします。コメントをどうぞ明日まで変な天気が続きます。staff返信こんにちは、高山です。今日も晴れたり、虹がでたり、雨が降ったり、曇ったりと・・・。変な?安定しないお天気が続きます。風がないぶんマシですが。明日までこんな天気みたいです。今日もたくさんの業者さんが来てくれました。助かります!木工事は、T取大工さんとT中Y大工さんコンビです。10時からバルコニーの造作に入る予定でしたが雨のため・・・。縁側奥の造作、ベベルボード貼りを二人で進めてもらいました。明日はT中Y大工さんは病院行きのためお休みです。明日、明後日までで和室の床上げ以外はほぼ木工事完了予定です。左官工事は、K林工業の今日は4人衆です。吹抜のしっくい塗りが始まりました。乾き待ち時間には、座敷廻りの目地詰めも進めています。明日、和室8帖の壁と吹抜の1階の一部のしっくいを塗りので、練りおきのしっくいの準備もしています。しっくい磨き前の合間をぬって浴槽の下地コンクリート打設も終わりました!明日もよろしくです。クロス工事は、Tけし美装のM籐さんとA志賀さんコンビです。2階の玉紙クロス貼りが終わり、1階へ降りてこられました。A志賀さんは今日までのお手伝いでした。明日はM籐さんのみとなります。塗装工事は、S井塗装のS井さんです。和室、縁側廻りの木部塗装2回目をやってくれました。工事に支障なく進めることができます。Y様、K島設計様、金曜日からバルコニー工事へ移ります。引き続きよろしくお願い致します。木工事を進めています。木工事は、T中T大工さんです。床のフローリング張りが終わりましたので掃き出し窓の窓枠や建具枠、そして玄関の付け框を入れてくれています。週末までは残りの壁下地を進めて行く予定です。金曜日には足場が解体されます。T様、K様、引き続きよろしくお願い致します。今日も現場はお休みとなりました。土間逃げ配管は金曜日までには終わり、土曜日の土間コンクリートへと進めていきます。N様、引き続きよろしくお願い致します。さあ、今日は早くも週の折り返しです。今週も後半戦に向け頑張っていきます。staff返信こんにちは!平です!今日のお天気にも、冷や冷やさせられっぱなしでした。落ち着いてもらいたいものですね。柳川市S様邸新築工事の現場は、今日は、お休みとなりました。予定とおりに、材料搬入をさせて頂きました。塗装をした床板、養生ボード、壁下地材の板をたんまりと搬入させて頂きました。K原大工さんご夫妻が、明日からまた木工事を進めて頂きます。外部の工事はお天気次第となります。引き続き、よろしくお願いします。staff返信こんにちは、高山です。今日は昨日の嵐が嘘のような穏やかなお天気になりましたね。雨は時折降ってきましたが。天気予報では今日は降らない!と。各工事を進めているのと、今日は定例会議でした!Y様とK島設計様、外構や内装の仕上げが進むにつれて話しが弾みます。工程の監理をしっかりと進めていきますね。木工事は、T取大工さんとT中Y大工さんコンビで進めています。和室のボード張りもほぼ終わりました!あと数枚です。水屋横の手洗いカウンター造作も終わりました!器具がつくと格好良くなりそうです。左官工事は、K林工業のお三方です!浴室の浴槽下準備。