杭打ち工事を行いました。基礎工事が着工しました。2019.3.6基礎養生テント冬季用の基礎養生テントを組みました。鉄筋が組み上がりました。2019.3.14鉄筋工事2鉄筋が完了して、これからベースのコンクリートを打ちます。型枠が出来上がりこれからコンクリートを流し込みます。型枠が解体されコンクリートが出来上がっています。足場が組み上がりました。2019.4.3土台敷き大工さんが入りました。大工さんがお休みで床養生中です。2019.4.6建て込み工事1クレーン車による建て込み工事を行っています。2019.4.16建て込み工事21階内部状況です。2019.4.16建て込み工事32階床組みです。2019.4.16建て込み工事42階内部状況です。2019.4.16建て込み工事5屋根トラスです。2019.4.16建て込み工事6クレーン車工事が終了しました。2019.4.16外回り1外部断熱材を張り防湿防水シートを張っています。2019.4.22外回り2外部断熱材と防湿防水シートを張っています。外壁の下地が完了しました。壁の断熱材を入れています。2019.4.29気密ビニール壁の断熱材が入り、気密ビニールを張っています。階段の造作を行っています。2019.5.13外壁工事2外壁工事を行っています。2019.5.13内部造作リビング~フリールーム状況です。2019.5.18内部造作2リビング状況です。2019.5.18内部造作3リビング状況です。2019.5.18内部造作4階段入口です。2019.5.18内部造作52階サンルーム~洋室Bです。末に大工さんが完了する予定です。大工さんが完了しました。2019.5.27大工さん完了2大工さんが完了しました。2019.5.27外観12019.5.27外観22019.5.27外観32019.5.27クロス工事1クロスのパテ工事を行っています。2019.6.1クロス工事2クロスのパテ工事を行っています。2019.6.1クロス工事3クロスが張り上がりました。2019.6.6クロス工事4クロスが張り上がりました。2019.6.6クロス工事5クロスが張り上がりました。2019.6.6クロス工事6クロス工事が完了しました。2019.6.6完成12階クローゼットです。2019.6.13完成2サンルームです。2019.6.13完成3洗面・脱衣室です。2019.6.13完成4キッチンです。KEIKAKU.TOP。