待合、特室、バックヤードなど縮められるところを縮めて床面積を小さくしつつ、動線を整理して治療機器の置場と収納を確保しました。2階も各室を使用に無理のない範囲で縮めています。A案から約12.6m2(3.8坪)減少しました。間取りについてはこのB案でOKをいただきましたので、これを元に実施設計を行います。仕様について、主に以下の要望がありました。玄関ドアの前にシャッターがほしい。(防犯+閉院が一目でわかる)前面道路の乗入れ口を拡げたい。玄関付近の植栽に施主所有のハナミズキ2本を植えたい受付に過去2年分のカルテを置きたい。(現所有のカルテ棚を置く)和の治療室は土足部分と段差無しとする。和の治療室の吊押入の幅を拡げたい。和の治療室の照明は調光できるように。B案西面(道路側)外観パース建物の幅が縮小されましたが、外観のイメージはなるべくA案と同じになるようにしています。B案南面外観パースこちらの向きから見るとA案との違いはあまりわかりません。外壁面に段差ができたので仕上を変えて立体感を出しました。本日正式に設計監理委託契約をしました。2014.5.14前回打合せ時の要望にあった「道路乗入れ口の拡幅」について、可能かどうかと基準や手続について市役所に確認しました。当該敷地および用途の場合、乗入れ幅6mまでなら拡幅可能とのことでした。現在の乗入れ計画位置の場合、街路樹1本の撤去も必要になります。ベッド近くの壁際に設置予定ですが、この治療器の上部に造付の棚を設けますので棚が干渉しないように治療器の高さを測ります。将来的には機器の入替もありますので、ある程度の余裕は必要です。上記治療器の電源の電圧や容量を確認します。電圧が200Vの場合はコンセントをそれに対応させなければなりませんし、容量が大きい場合は専用回路にする必要があります。その他の機器も同様に調査します。治療ベッド1台につき2灯あります。その他、たくさんの治療機器が有りましたが設置や収納位置の検討のため全て計測調査しました。電源についてはオートクレーブ(針などの器具を洗浄・滅菌する機器)以外は特別高容量のものはなかったので専用回路までは必要ないかもしれませんが、同時使用を考慮すると治療ベッドごとに回路を分けた方が良さそうです。容量も含め使いやすいらしく、これをそのまま使えるよう受付のレイアウトを検討します。書類ラックこれと同じものがもう1台あり、これも受付で使えるよう配置します。コピー機A4までしか使わないとのことですので、将来入替の際にも極端に大きくなることはありませんが、コピー機の置場はある程度のサイズに対応出来るようにスペースを確保します。その他、スチールラックや机など新接骨院に持ち込む予定あるいは可能性があるもの全てのサイズを計測しました。これらの調査を元に実施設計を行います。Reserved.NEWS更新情報CONCEPTコンセプトWORKS設計事例COLUMNコラムOFFICE事務所概要FLOW完成までの流れQ&Aよくあるご質問CONTACTお問合せBLOGブログ電話をかける。