配置や高さ確認を行っています。杭打ち工事を行いました。根掘り工事が完了してベース枠を付けました。2019.5.22基礎工事2根掘り工事が完了してベース枠を付けました。鉄筋組を行っています。2019.5.25鉄筋工事2鉄筋が出来上がりました。型枠が出来上がりコンクリートを流し込みました。2019.6.1型枠工事2コンクリート養生中です。2019.6.1型枠解体コンクリートが出来上がりました。2019.6.4型枠解体2基礎が出来上がりました。2019.6.8基礎完成2基礎が完成しました。2019.6.8土台敷き大工さんが入りました。2019.6.11床敷き床組みを行っています。2019.6.12床敷き2床の断熱材を入れています。床組みが完成して養生しました。24日に建て込みの予定です。2019.6.14建て込み工事パネルの建て込み工事を行っています。2019.6.24建て込み工事2パネルの建て込み工事を行っています。2019.6.24建て込み工事3内部状況です。2019.6.24建て込み工事4上棟しました。2019.6.24外回り外部金物取り付けを行っています。2019.6.26外回り2外部断熱材を張っています。2019.6.27外回り3外部防湿防水シートを張っています。壁の断熱材を入れています。2019.7.1内部断熱材2壁の断熱材を入れています。2019.7.1外回り4外壁の下地を入れています。石こうボードを貼っています。2019.7.13木工事22階の石こうボードが貼り終わりました。2019.7.16内部造作1リビングキッチン回りです。2019.7.22内部造作2階段が出来ています。2019.7.22内部造作32階洋室です。2019.7.22内部造作4階段ホール回りです。2019.7.22内部造作52階納戸です。2019.7.29内部造作6キッチン周りです。カウンターや天袋がつきました。2019.8.1内部造作7玄関クロークの棚がつきました。2019.8.1内部造作8階段の手摺が付きました。2019.8.8外回り5外壁を貼っています。2019.8.9内部造作9ロープが付きました。2019.8.17外回り7足場が撤去されました。2019.8.19外回り6ポーチのタイル貼りが終わりました。2019.8.19内部造作10洗面のタイルを貼りました。2019.8.21内装仕上げ1階寝室のクロスが貼り終わっています。2019.8.24内装仕上げ22階洋室Bのクロスが貼り終わっています。2019.8.24内装仕上げ3キッチン周りです。2019.9.8内装仕上げ4ボルダリングが完成しました。KEIKAKU.TOP。