2019.8.1土台敷き大工さんが入りました。2019.8.7床敷き床敷き工事を行っています。2019.8.8床敷き2床の断熱材を入れています。2019.8.12床敷き3床の断熱材を入れています。2019.8.12床敷き4床が完了しました。2019.8.13建て込み1クレーン車による建て込み工事を行っています。2019.8.21建て込み2建て込み工事を行っています。壁2019.8.21建て込み工事3建て込み工事を行っています。床2019.8.21建て込み工事4上棟しました。2019.8.21板金工事12階屋根工事を行っています。2019.8.24板金工事21階屋根工事を行っています。外部防湿防水シートを張っています。2019.8.27外回り工事2外壁下地を行っています。壁の断熱材を入れています。2019.8.29内部造作2階の壁天井を張っています。2019.9.7内部造作22階の壁天井が張らさりました。2019.9.7内部造作3もう少しで大工さんが完了します。2019.9.26内部造作4もう少しで大工さんが完了します。2019.9.26仕上工事1クロスを貼っています。2019.10.9仕上工事2クロスを貼っています。2019.10.9クロス完了クロスが出来上がりました。2019.10.9クロス完了2クロスが出来上がりました。2019.10.9設備工事ボイラーを取り付けいたしました。玄関・ポーチのタイルを張りました。2019.10.22美装後もう少しで完成です。2019.10.28美装後もう少しで完成です。2019.10.28美装後もう少しで完成です。2019.10.28美装後もう少しで完成です。2019.10.28外観1足場が解体され外観が見れるようになりました。2019.11.1外観2足場が解体され外観が見れるようになりました。KEIKAKU.TOP。