配置や高さ関係を確認しました。杭打ち工事を行いました。2019.7.9基礎工事着工2根掘り工事を行っています。鉄筋組を行っています。2019.7.11鉄筋2鉄筋が完了しています。2019.7.13鉄筋3鉄筋検査を行いました。来週ベースのコンクリートを打ちます。型枠が出来上がり布のコンクリートを流し込みました。2019.7.20布コン打設2コンクリート養生中です。埋め戻しを行っています。2019.7.25埋め戻し整地2埋め戻しを行っています。2019.7.25埋め戻し整地3埋め戻しを行っています。