ブライダル施設の新築工事です。折衝など)も必要となるため、これらの総合的な調整を含めCM業務を担当させて頂きました。・プロジェクト運営支援機能プロジェクトの途中段階でご相談いただきましたが、オープン時期が決まっている中で全体的にスケジュールが遅れている状況でありました。その為、関係各社と協議し現況を踏まえた上で最善と思われるスケジュールを再度ご提案させて頂きました。施工会社とのヒアリングを実施。お客様が適正価格で調達が行えるよう支援を行いました。・スケジュールが思うようにうまく進まない状況でしたが、適切なプロジェクトスケジュールをご提案いただき、スケジュールマネジメントをしてくれたことで、希望するオープン予定日通りに開業することができました。調達先を決めることができました。・商品性向上のため工事期間中も色々な変更希望あったのですが、常に変更内容とコストを見える化していただいたことで、コストと品質のバランスを図りながら適切に判断していくことができました。