終わり、防湿フィルムを建物の下になる部分すべてに敷き詰めてその上に捨てモルタルを打ちました。これで建物の中に地面からの湿気は通しません。基礎配筋23階建てなので、構造計算通りにビッシリ配筋しています。定着の長さや鉄筋の太さなど1本づつチェックしていきます。この後、ベースのコンクリートを流していきます。基礎のベースコンクリートを打ちました。真夏の炎天下でのコン打ちなので打ち終わりましたらしっかりと養生で囲いコンクリートの急激な乾燥を減らしひび割れ防止をします。養生2これが養生の中の様子です。立上り基礎の立上りのコンクリートを打ちました。これで後は養生期間を3日間おいて仮枠を脱型するだけです。土台敷き基礎工事も終了し、今日から大工工事がはじまりました。土台を基礎の上に敷いていきます。上棟1柱を建てていきます。この上に2階部の梁がのります。これから屋根工事、外部の構造用合板工事と進みます。上棟してから台風やらで少し雨が続きます。当社では木を濡らさない為に徹底して養生シートで建物全体を巻いていきます。防水工事ベランダの防水工事です。防火地域なので特殊な鋼板を使って防水していきます。防蟻には5年保証がつきます。吹付け断熱材とユニットバス外壁には吹付け断熱材75mmを吹いています。この断熱材でも気密をとっていきます。準防火地域なのでユニットバスの廻りにはプラスターボードで囲っています。内部造作工事トップライトからの明るい光が部屋の中に降りてきました。凄く気持ちがいいです。当社のこだわりの防水紙タイベックを使って施工しています。内部造作工事2壁も大体貼り終り階段がかかりました。内部造作工事3洗面所のトップライトです。当社こだわりのトリプルガラスのトップライトです。明るさも設計通りです。外壁サイディングサイディングも張り終わり後は樋をかけて足場を解体するだけです。明日から台風がきそうなので台風養生もしていきます。窓のアイアン飾り2オリジナルデザインのアイアン格子です。こちらも鳥モチーフなので、外回りに鳥がたくさんとまっていて癒しになります。窓のアイアン飾りお施主様が支給された鳥モチーフのアイアン飾りです。外壁サイディング2外壁窓廻りにアイアン格子を取付けえました。この上にコンクリを打ちます。地盤面からの冷気を止めます。25.2013年10月19日サイディング工事3足場解体しサイディング工事が終了しました。イメージ通りになりました。26.2013年10月20日クロス工事1キッチン室のクロスが貼れました。ここはお施主様がかわいい柄のクロスを選んでくれました。全体が白系のクロスですが、シンプルの中にも一部柄が加わるとまた一段と素敵になりました。27.2013年10月21日クロス工事2子供室の雲柄のクロスです。最上階の部屋で明るさも一番明るい部屋なので特に空柄が映えました。造作手洗いフレンチシャビーなイメージの造作手洗いです。窓のようなデザインの鏡はお施主様が支給されたもの。小物のチョイスにセンスが光ります。造作手洗いカウンターにポイントをおいたので、シンプルな白いボウルとブロンズの水栓が映えます。イベント資料請求お問合せ電話ページトップへ。