南郷の家は完成しました。内部のクロス貼りが終わりました。次は設備器具の取り付け作業です。造作収納が設置され扉をつけたりと仕上げに向けて進行中!外壁工事がほぼ完成。天井の断熱材吹き込み作業完了です。階段も取り付けが終わりました。スケルトン階段の隙間からさす光が素敵です!外部は塗り壁仕上げ部分の下地材が貼られ、シャッターも取り付けが終わりました。今週は、外壁の板金工事を行っています。仕上げ材の外壁板金材を貼りました。並行して、内部工事も進めていきます。床のフローリング貼りを行っております。外部は防風透湿シートが貼られ、外壁用木下地の取付が完了致しました。内部は断熱工事が行われております。外部の構造用合板貼りと、サッシの取付が完了致しました。付加断熱材を取付け、外部の下地工事を行っております。防水まで完了致しました。祝上棟の餅まきが行われました。フォレスタの家では初めての餅まきでしたが、お越し頂いた皆様、ありがとうございました。これから屋根工事が始まっていきます。来週前半には上棟する予定です。埋戻しも完了致しました。この後、土間コンクリートの打設を行います。基礎配筋が完了し、ベースコンクリートの打設まで完了致しました。これから基礎の型枠取付です。捨てコンクリートまで完了致しました。先日、地鎮祭が行われました。新たに更新する度の楽しみが増えました。