本日T様よりご契約を頂きました。T様邸は二世帯住宅で内容も規模もボリュームのある造りとなっています。これからの打合せでは仕様や色などを決めていきますので、楽しみにしていてくださいね。起工式を執り行いました。起工式では業者さんも集まり、お客様の紹介や工事で使う部材の説明などをさせて頂きました。砕石敷き機械で砕石を敷いていきます。基礎工事が始まりました!まずは基礎の位置を出すために丁張をかけ、つづいて掘削の作業に移ります。砕石敷き砕石が入りました。これから転圧をかけてしっかり固めていきます。砕石の周りに捨てコンクリートを打設しました。土間のコンクリート打設に向けて準備が進んでいます。土間・立上り共に図面通りに仕上がっていました。土間コンクリートの打設が完了しました。機械で流し込んだ後に職人さんが均しています。立上り部分の型枠設置が完了しました。打設もまもなくとなり、基礎工事も終盤になってきました。立上りコンクリートの打設が完了しました。土台と緊結するためのアンカーボルトも入っています。このあとは養生期間を取り、コンクリートがしっかり固まってから型枠を外します。87坪という規模の大きな物件ですが、基礎屋さんの丁寧な仕事で無事検査を終えることが出来ました。これから上棟に向けて大工さんの作業に移ります。土台敷き上棟に向けて土台敷きを行いました。24時間換気の設備、Eco-iも設置しています。上棟の日を迎えました!1Fの柱を立てていく作業から始まりました。上棟2日にかけて上棟を行い、雨仕舞いまで完了しました!2日目は雨が降りましたが無事作業を終えることが出来て良かったです。今後は外部パネルの施工に移ります。垂木を取り付けています。野地板、ルーフィングの施工が完了しました。上棟から1週間ほど経ちましたが、現場は瓦の施工が進んでいます。外部パネル張り外部のパネル張りが完了しました!25.2017年10月07日サッシ取付サッシの取付も進んでいます。内部は配線工事が進んでいます。工場で製作したユニット配線を各部屋のコンセントやスイッチ、照明に配線します。筋交いや火打ち金物など図面通りに取付されており、検査は合格でした。軒天の一部は木目の製品を選びました。内部は吹付断熱工事が完了しました。壁面・屋根面に隙間なく断熱材が吹付けられています。31.2017年10月26日サイディング施工サイディングの施工が進んでいます。ブラックとホワイトの2色を選びました。天井ボード張り内部は天井ボードの施工が進んでいます。防水工事サイディング工事が完了し、防水工事が始まっています。サッシ周りに養生をしてから作業に入ります。34.2017年11月24日ボード張り内部のボード張りも進んでいます。防水工事サッシ周りやサイディングの継ぎ目部分の防水工事が終わりました。階段の取り付けが完了しました!安全に上り下りが出来るようになりました。腰壁施工2F階段ホールの腰壁を施工が進んでいます。内部はクロス工事が進んでいます。ボードの継ぎ目やビスを打った場所に下地処理を行います。天井・壁にクロスが張られると一気に印象が変わりました!少しずつ完成に近づいています。42.2017年12月07日キッチン施工2Fのキッチンの取付が終わりました。傷がつかないよう養生をしています。さん・スタッフで木工事検査を行いました。規模の大きな現場でしたが丁寧な仕事をして下さったのでいい仕上がりです!1Fもクロス工事に入ります。外部の左官仕上げが進んでいます。たくさんの業者さんとスタッフで隅々までチェックします。本日お引き渡しをさせて頂きました!2世帯住宅ということで規模も大きく工事期間も長かったとは思いますが、ようやくこの日を迎えることができ、スタッフ・業者一同とても嬉しく思います。定休日/土・日・祝イベント資料請求お問合せ土木ページトップへ。