成田の二世帯住宅の最後の定例。工事が大分残り、仕上がっていないので、まだ様子はわからない。22日の見学会の時には、あらかた終わっているとのことだが、その日にならないと、僕も最後の状況を確認できない。北側の緑地からの外観。遅れていた、モルタルの仕上げが終わっていた。駐車場の鉄骨が立ち上がる。全体に対するボリュームとして、丁度良いと感じた。成田の二世帯住宅は、現場の追い込み。工事の規模が大きいので、いつもより現場の進み方が遅い。外部の駐車場の土間配筋が行われていた。駐車場の擁壁ができたので、建物の威圧感が小さくなった。2階建棟の階段がようやく作られ始めた。平屋棟は、左官工事が始まった。今日は、外壁のサンプルが提出された。お施主さんからのダメ出しがあり、再検討に。成田の二世帯住宅は、本日外の足場が解体された。外観の様子がよくわかるようになった。南北の庭の境界線に建つ建物は、住宅としてはかなり横長のヴォリューム配置となっている。本日は、内装に使う砂漆喰の見本が、提出された。お施主さんと相談をして、一番目の細かい5厘砂をいれた金コテ仕上げに決めた。週末から月曜日にかけて、家具が搬入されるという。来週水曜日の定例時には、インテリアの感じも少しわかるようになりそうだ。成田の家の床暖房が設置される。オール電化のため、電気パネル式床暖房。壁がまだ張られていないので、二層の空間の中に作られた、5つのレベルの違う床が同時に見える。既存住居の大黒柱を、床框として使いたいとの要望があり、加工してきたものを見せてもらう。枠廻りが大分取り付けられた。ネジを取り外し立て込む。取り外し式だが、コーナーはトメ加工となっている。成田の二世帯住宅の板貼り天井が張られてきた。木製天井にするときに、悩むのはダウンライトの枠の色。白では木部の素材感に負ける気がするのだ。木部の場合、シルバー枠を使いたいと思うのだが、LEDになってからシルバー枠はあまりないようだ。照明デザイナーの園部さんに作ってもらったのが上図。白より黒が良いと判断をする。本日は、カーテン業者さんが現場で採寸。ルミネットシェード(ハンターダグラス)という海外物のファブリックを大きな窓に採用。納期が一ヶ月かかるとのことで早めの採寸。その他のカーテン類については、トーソーのネクスティが良いとアドバイスをいただく。(C型レールは滑りが良くないとのこと)外壁は3週間以上たつのにまだ終わっていない。info@smkr.jp渋谷区代々木にある、設計事務所です。設計の、ご相談はお気軽にどうぞ。土地探しの段階からで、もちろん結構です。事務所の資料(簡単な作品集)を用意しております。