行いました!式には親御さん、子供たちにも参加して頂きました。午後からは打ち合わせでサイディングや玄関ドアなど外まわりの色や仕様が決まりましたね。砕石敷き基礎の形状に合わせて砕石敷きを行い、周囲は捨てコンクリートを打ちました。年明けから天候にも恵まれ、現場は順調に作業が進んでいます。地鎮祭で頂いた鎮め物を入れました。今後も引き続き安全作業で工事を進めます。図面通りに組まれており検査も合格でした。土間コンクリートの打設が済み、現在養生期間をとっています。来週には立上りコンクリートの打設を予定しています。立上り部分の型枠を設置しています。コンクリートの打設ももうすぐです。った雪が周りにはまだ残っていますが、基礎は無事完成となりました!来週は上棟が控えています。土台敷き基礎の上に土台を組んでいきます。あわせて24時間換気システムの設置も行いました。土台敷き床の合板を張り、養生シートを張って作業は終了です。上棟作業が始まりました。1F部分の柱から立てていきます。本日の上棟作業が無事完了しました!途中雨が降ったり、先日の大雪で今日を迎える事が出来るか心配だったのでほっとしています。これから1か月ほど大工さんがメインとなり作業が進みます。N様、また現場にも遊びに来て下さいね。外部パネル張り外部のパネル張りが進んでいます。先日上棟したばかりですが現場の様子は毎日変化しています。現場にはサッシが搬入されました。外部のパネルが張り終わり、シートの施工も完了しました。サイディングの施工ももうすぐ始まります。屋根の工事も完了しています。これで雨が降っても安心です。21.2017年02月09日サッシ取付サッシの取付が完了しました!写真は洗面所と浴室のサッシです。配線工事スイッチやコンセントボックスの取付、各部屋の配線作業も大工工事と並行して進んでいます。中の様子も上棟からずいぶん変化しました。配線には室名が書いてあり色分けもされているので、お客様も確認しやすいつくりになっています。大工さん・スタッフで上棟検査を行い、無事合格でした!サッシの取付や配線工事も順調に進んでいます。外部はサイディング張りの作業が始まりました。真っ白でシンプルな商品を選びました。建物の外部周り・小屋裏に吹付断熱が施されました。シートタイプのものに比べて隙間も少なく断熱効果が期待できます。断熱材がしっかり入っています。28.2017年02月22日サイディング施工サイディングは2F部分まで張り上がってきました。30.2017年03月03日ボード張り壁ボード張りの作業も進んでいます。上棟後と比べて随分雰囲気が変わりました!31.2017年03月03日ボード張り各部屋の天井ボードが張り終わりました。32.2017年03月10日ボード張り壁ボードも仕上がってきました。建具枠の取付も終わり、大工工事もあと少しです。階段取付LDKのデザイン階段の設置が完了しました。木工事検査N様邸木工事検査を行いました。検査はもちろん合格でした!大工工事が終わりこれからクロス工事が始まります。子供たちと選んだクロスもこれから貼っていきます♪35.2017年03月24日クロス下地クロスを張る前に下地処理をしていきます。ボードの継ぎ目やビスの頭を一本一本にパテ処理を行います。足場も外れ、完成に向けて外部の工事も進んでいます。子供部屋の天井クロスです。今日はバルコニー手摺の取付が進んでいます。外まわりは左官工事も入っています。玄関タイルの工事が完了しました。内部はトイレなどの設備の取り付けが進んでいます。これから照明器具や建具なども取り付けに入っていきます。工事をして下さった業者さん、スタッフが集まり検査を行いました。写真は検査の様子です。傷や汚れはないか、設備や建具は正常に動作するか等隅々までチェックしています。本日N様邸の引渡式を行いました。式が終わってからは設備などの説明をさせて頂き、お客様は早速荷物を運んでおられました。今後はアフターでのお付き合いとなりますが引き続きよろしくお願い致します。定休日/土・日・祝イベント資料請求お問合せ土木ページトップへ。