平成27年7月8日~平成29年12月28日2017年07月09日(日)平成29年6月末の進捗は以下の通りです。出来高:40.6%トンネル掘削:376mインバートコンクリート:234m防水工(FILM):90m7月は引き続いてトンネル掘削ならびに防水シート施工を行います。2017年05月25日(木)平成29年4月末の進捗は以下の通りです。18.8%1月度は発破掘削に切り替え現在DI-bにて掘削を行っております。1月度末時点の掘削延長は104mです。13.8%12月度は坑口付けから、トンネル掘削DIIIa-1、およびDI-b-1を行っており、12月末時点の掘削延長は54mです。フォアパイリング)、トンネル掘削DIIIa-1を行いました。11月末時点の掘削延長は22mです。5.53%10月度は仮設構台、押え盛土工が完了し、トンネル仮設備など場内整備を行っております。来月度はAGFならびに坑口付けを行って、トンネル掘削作業に入る予定です。3.3%橋台の施工が完了しました。1.7%智頭IC側の仮設ヤードから対岸の坑口法面へ渡るための仮桟橋の施工が完了しました。現在は、坑口法面の鉄筋挿入工および道路土工掘削を行っています。1.4%仮設の桟橋工事を行っています。3下部工事を更新しました。2下部工事を更新しました。2改良工事を更新しました。Reserved.td.。