先週のオープンハウスでは皆様ご来場ありがとうございました。引渡しを無事迎え、こちらの物件も完成となりました!完成写真を近日中にホームページにてアップいたしますので楽しみにしていてください。紅葉山通の家こちらの物件は本日から2日間、オープンハウスを開催しております!昨日はテレビや家具の取り付けなど準備に大忙しでした。大きな中庭からは人目を気にすることなく明るい光がたくさん差し込みます。中庭の施工やキッチンの取付け、内装工事が行われており工事も終盤です。こちらの物件も10月13日、14日の2日間でオープンハウスを開催予定です。中庭に取り付けされるデッキの施工が始まりました。内部工事が進み、フローングや壁ボード貼りが始まっています。外壁の下地工事が続いています。ボード貼りに突入しました。外壁の下地工事を行っています。このあと仕上げのガルバリウム鋼板の施工が行われていきます。躯体検査を行いました!柱や金物など図面通りになされているか、検査員の方にチェックしてもらいます。屋根の防水工事を行っています。外部・内部共に順調に工事が進んでいきます。大工工事が進んでいき、屋根部分まで差し掛かりました。足場が建ち始めました。この後いよいよ建て方へと進みます。基礎工事が続いており、土間コンクリートの打設が行われました。型枠の取り付けが行われました。このあとコンクリートが流し込まれていきます。基礎工事が進められ「捨てコンクリート」の打設が行われました!「捨てコンクリート」とは基礎を平らにならし、このように鉄筋を組む際の基準の線をしっかり定めるために行います。建物の強度に実際に関わるものではありませんがとても重要な役割なんですよ。紅葉山通の家いよいよ工事着工となりました!まずは杭工事からのスタートです。今週はさらにもう一件!!設計:K-ATELIER一級建築士事務所http://www.katelier.jp/施工:フォレスタによる物件が始まります。