ゲートデザインハウス建築中レポート1.2016年06月11日6/11ご契約有難うございます。ご契約有難うございました。お打合せで順調に終えることが出来ました。地鎮祭7/15地鎮祭を行いました。明朝までの雨も上がり夏をも感じない心地よい気温の中とどこおりなく終了しました。宮司さんにて全方位を御祓いしていただきました。既存のブロック塀を一部撤去します。外構工事カッターで舗装を切ります。丁張りが始まりました。仮設トイレ仮設トイレが設置されました。進入口整地ブロック塀撤去後の部分を整地しています。掘り方ベース部分の掘削を行います。床付けベースに砕石の床付けをしています。床付け給排水工事の事前配管も終えております。地鎮祭で出雲大社さんから預かりました沈物を東西南北と中心の5か所に納めました。配筋スラブの配筋をしています。配筋検査38.2016年08月26日コンクリート打設スラブのコンクリート打設しています。39.2016年08月26日コンクリート打設40.2016年08月26日コンクリート打設41.2016年08月26日コンクリート打設コンクリート打設が終わりました。これから養生致します。配筋検査ピッチ、継ぎ手、緊結等チェックしています。雨仕舞この後天気予報が雨なので養生シートで全面を覆っています。基礎屋さん有難うございます。立ち上り部分の鋼製仮枠を組んでいきます。立ち上りのコンクリートを打設しています。50.2016年08月30日コンクリート打設アンカーボルトを設置しています。仮枠が撤去されました。内部の土間部を補修しています。玄関、ポーチの下地コンクリートを打設しました。床暖冬涼夏の放熱ユニットが取り付けられました。床暖放熱ユニット新開発の床暖冬涼夏(参考:https://www.youtube.com/watch?v=aXlJhLgzc9g)を採用し床暖放熱ユニットよりヒートポンプの不凍液を循環します。土台敷きと同時に換気システムの配管をおこないます。69.2016年09月09日Eco-i換気システム熱交換器が施されました。土台組(http://www.smrci.jp/)アンカーボルトに減震ブレーキのUFO-Eが施されています。土台との隙間もなく基礎断熱を施しています。土台組76.2016年09月09日1階床組1階の床が組まれました。9/16の上棟を迎えます。外部の構造用合板を終え台風が来ても安心です。これからサッシ、玄関戸の取付となります。これで工事中の防犯もOKです。外部建具サッシも施されました。連結ボルト、釘のピッチやもれがないか等チェックしました。上棟検査ホールダウン金物で土台・基礎・柱を緊結しています。上棟検査109.2016年09月26日バルコニー周り床の防水はスカイプロムナードのハイグレード(ステンレス鋼板)が施されました。タイベックシルバーを施しています。屋根に瓦桟が打たれこれから瓦を載せます。鶴屋のスーパートライ防災平板瓦が敷かれました。厚さ18ミリが金物止めされています。サイディングが張られています。発砲ウレタン吹付け断熱アクアフォームの泡断熱で外部周りの壁・屋根の隙間なく発砲させ高気密・高断熱な家を造ります。フローリングを施しています。フローリングが施されました。内部造作工事リビングの勾配天井も形が出てきました。勾配天井も形が出てきました。外部周り1階のサイディングが張られました。外部周りポーチ柱部のサイディングを施しています。外部周りこれから2階のサイディングを張っていきます。施されしっかりと養生されました。設備工事TOTOのユニットバスが施されました。外回り電柱を移設による電線、電話線の配線工事がされています。石膏ボードが張られました。給排水工事キッチン部の給排水の配管部です。ボードにダウンライトの開口が施されました。終り大工さんの工事が終了しました。古い電柱の撤去が行われました。内装工事2階洋室のクロス工事が終わりました。パテを処理しクロスを張っていきます。外観が顔を出しました。これからバルコニーの手摺を取付していきます。内装工事これからLDKのクロス工事になります。内装工事2階トイレのクロスが完了しました。内装工事2階洋室のクロスが張られました。寝室のクロスが完了しました。内装工事1階のトイレが完了です。玄関のクロス工事が完了しました。パネルシステムのパワコンが取り付けられました。外装工事バルコニーの手摺が施されています。180.2016年12月09日181.2016年12月09日182.2016年12月09日183.2016年12月09日184.2016年12月09日185.2016年12月09日186.2016年12月09日クリーニング終了クロス工事を終えクリーニングが済ました。外部周り犬走りの仮枠を組ました。外装工事バルコニーに格子手摺が取り付けられました。電気スイッチ等が集まって付いております。外部周りバルコニーに物干し金物が取り付けられました。内装工事2階階段ホールにエアコンとシーリングファンが施されました。内装工事カーテンが取り付けられました。勾配天井にシーリングファンも設置されました。外部周りエコキュートも設置終了です。外部周り犬走りが出来ました。外構工事ガレージの土間を切下げ砕石工事しています。格子取付206.2016年12月22日ガレージ組み立て宅配BOX207.2016年12月22日ガレージ組み立て宅配BOXが取り付けられました。208.2016年12月22日ガレージ組み立て209.2016年12月22日ガレージ組み立て210.2016年12月26日ソーラーパネル211.2016年12月26日ソーラーパネル212.2016年12月26日ソーラーパネル213.2016年12月26日ガレージ組み立てガレージ上部にソーラーパネルを搭載しました。214.2016年12月26日ガレージ土間仮枠215.2016年12月26日ガレージ土間仮枠216.2016年12月26日ガレージ土間仮枠ガレージ土間の仮枠を施しています。土間コンクリートの型枠が完了しました。1/10ごろの予定です。219.2017年01月05日ポスト、宅配ボックスポスト、宅配ボックスが設置されました。220.2017年01月05日CTメーター、分電盤CTメーターと分電盤が設置されました。神棚が取り付けられました。224.2017年01月05日225.2017年01月05日226.2017年01月05日227.2017年01月05日ガレージ土間目地ガレージの土間の目地が入りました。土間コン打設ガレージの土間コンクリートの打設をしています。土間コン打設234.2017年01月07日235.2017年01月07日ワイヤーメッシュ配筋ガレージの土間に鉄筋を配筋しました。本日の外気温5度、室内暖房なしでも苦になりません。237.2017年01月08日2階洋室238.2017年01月08日2階洋室239.2017年01月08日ロフト240.2017年01月08日2階洋室241.2017年01月08日2階トイレ242.2017年01月08日2階廊下243.2017年01月08日LDKLDKと廊下の吊戸を開けるとこのようになります。洗面・脱衣所251.2017年01月08日パントリー・勝手口252.2017年01月08日キッチンキッチンよりパントリー・勝手口を通り洗面脱衣所、浴室と楽々家事動線。253.2017年01月08日キッチン254.2017年01月08日LDK3本のデザイン柱により和室・リビング・ダイニング・キッチンの空間に分けられています。おしゃれに輝いています。土間完了270.2017年01月13日ガレージ軒天ガレージの軒天を張っています。収納庫に扉が付きます。272.2017年01月16日ガレージガレージの収納庫パネルが施されました。舗装復旧工事ガレージ土間コンの際にアスファルトの復旧工事を施しました。TVドアホン・ポスト・宅配BOXが施されました。277.2017年01月19日ガレージ収納部に扉が付きます。278.2017年01月19日ガレージ279.2017年01月19日ガレージ280.2017年01月19日ガレージ281.2017年01月19日ガレージ収納部のパネルが組み立てられました。定休日/土・日・祝イベント資料請求お問合せ土木ページトップへ。