FluxMozilla関係の情報に特化したブログです。先週開かれた開発者ミーティングから、注目の情報を選んで掲載。日時はすべて米国太平洋夏時間(PDT)が基準で、日本時間とはずれる。Updatesは未公開。3.6はBlockerにノミネートされたバグが100を超える状態にあり、Beta版のリリーススケジュールを決められない状態だという。1リリースは微妙になってきた。最終版も11月中旬以降か。3.0.15のスケジュールは、本ミーティング後に10月21日のリリースへと変更されており、注意が必要だ。4が予定どおり9月18日にリリースされそうである。1.0正式版のほうは9月11日がストリングフリーズとされたのみで、以降未定となっている。MozillaのWebサイトに導入されるプラグインチェッカー。Website/Sprints/PluginProblemによると、10月15日には英語版が完成し、10月末にはローカライズされる模様。Meeting(2009-09-08実施)Geckoの開発に関して、GFXチームはDecode-on-drawのパッチがほぼ完成したと報告。JavaScriptチームは、1.9.2ブランチに新しいnanojitのコードを投入するとしている。これにより、エンジンの性能が向上し、セキュリティも強化されるそうだ。Peekに対応するとみられる。2プラグインが必須になる。スタートアップのパフォーマンスも少しずつ成果が出ている。3.5比でウォームスタートが10%(3.6)〜20%(3.7)高速化。Electrolysisチームより、初期段階のコードは98%が実装完了。次は、シンプルなHTTPリクエスト向けのHTTPチャンネル・サブプロトコルを実装していくとのこと。Jetpack』という文書が公開された。クロームやコンテンツから独立した第3のプロセスとして、本体統合後のJetpackは動作する計画になっている。Nightlyビルドがローカライズ版に対応したことで、en-US版の提供が遅れていた問題だが、en-US版の優先順位を高めることで暫定的に対応した。4のBlockerバグは28個(先週-19)との報告。修正されたBlockerは82個(先週+20)で、さすがにコードフリーズが迫るとペースが加速している。そのコードフリーズだが、9月11日が予定されていたものの、開発チームは本ミーティング後に週末もBlockerバグの修正を許可すると発表した。ビルド開始のタイミングは変えない予定で、リリース日(9月22日)にも変更はない。本ミーティングで取り上げられたいくつかのバグを見ていこう。新システムの検索対象が広がったわけだ。3で導入されたスマートフォルダ機能。