玄関ポーチ部分のカタチを作っています。手前の下がった基礎は段下がりのリビングの基礎です。基礎の天端に墨出しを行いました。基礎の高さをチェックしています。基礎が完成したので検査を行いました。ボルトの位置を検査しています。ミーティングを行います。今回もきれいな基礎に仕上がりました。ありがとうございました。給排水工事ブルーに見えるのは外用の水栓用の配管です。土台敷き土台を組みました。床のパネルもはっています。家の床下にも配管をはわしています。ピンクはお湯でブルーは水です。上棟に向けて材料を床に並べておきます。材料にはシートをかけて養生しています。天気が良くて助かります。朝早くから、お施主様と棟梁と現場監督で現場のお清めをします。夕方には屋根の防水シートをはりました。家のカタチが見えてきましたね。御餅まきも行われました。屋根の工事が完了しました。外周部にノボパンという耐力壁を施工しています。大工さんがサッシの枠をつけています。46.2013年03月15日サッシ取付FIX窓が入りました。金物が図面通りに施工してあるかどうか確認しました。金物が図面通りに施工してあるかどうか確認しました。大工さんも立会い検査を行いました。釘のピッチ等も確認しました。棟梁と現場監督も綿密な打合せを行っています。天井や壁の工事が進むまでに、電気の配線を行います。色がカラフルなのは、照明器具・コンセント・スイッチ等で線の色分けがしてあるからです。足場もメッシュシートで覆われています。シルバーの家になりました♪これは遮熱シートで家をまるごとすっぽり覆っているからです。外部の下地の上に外壁を施工しています。職人さんが丁寧にはっていきます。排水工事2階のトイレの排水が1階に下ろされてます。排水の音が聞こえにくい材料を用いてますので、1階に配管スペースがあっても安心です。56.2013年03月27日キッチンのダクトシルバーのダクトはキッチンの換気扇です。天井の中に隠れるように施工しています。きつけにて断熱工事を行いました。吹付け断熱コンセント廻りなど細かい部分にもしっかり断熱材が入っています。小屋裏にも断熱材が施工されています。外壁の工事もすすんでます。専用の金具で留めます。この金具は通気層も確保してくれます。天井下地2階の天井の下地を行っています。ここのお部屋は勾配天井になりますよ。段下がりのリビングの床の下地です。これから断熱材を入れたりします。64.2013年04月04日ボード貼り木の下地の上にプラスターボードを貼っています。段下がりになったリビングの造作が進んでいます。大工工事1階の天井もはりました。67.2013年04月13日ボード張り天井の次は壁にプラスターボードを張ります。外壁も施工されました。外壁の工事が終わりましたけど、シートがあるのでよく見えません。足場が取れるのが楽しみです。下から3段目までついてました。72.2013年04月20日ここはスイッチやリモコンが集結します。73.2013年04月23日トイレのカウンターです。下は収納+机で上はベッドになる予定です。ご主人のスペースになります。さんの工事が完了したので検査を行いました。各担当者が出席します。内装工事に入る前の検査ですので、しっかりチェックしています。今回もきれいな現場に仕上がっていました。大工さん、いつもありがとうございます。79.2013年05月01日クロス工事まずはパテ処理を行います。プラスターボードの継ぎ目やビスの穴にパテを埋めていきます。吹き抜け部分には足場を組んでいます。仕上のクロス(壁紙)が施工されつつあります。職人さんが丁寧にはっていきます。屋外に飾りの格子が付きました。