FluxMozilla関係の情報に特化したブログです。先週開かれた開発者ミーティングから、注目の情報を選んで掲載。日時はすべて米国太平洋夏時間(PDT)が基準で、日本時間とはずれる。3.6に関する話題から。branch』なども参照する必要がある。1は7月29日にコードフリーズし、早くも7月31日にはリリースされる。mozilla-1.9.2ブランチは8月7日の作成だ。遅れてブランチが作成されるのは、Compositorのフェーズ1が完成するのを待つためらしい。見てのとおり、コードフリーズからリリースまでの期間が非常に短い。1がローカライズされない点だろう。en-US版しか出ないとなれば、英語のメニューのまま使うか、有志が作成した言語パックを適用することになる。3.6<は>がリリース時期を優先していることが分かる。短い開発期間の中でどこに重点を置くのか。ミーティング要旨は、それが「パフォーマンスの改良」であると伝えている。(同日追記)コメント欄のご指摘を受けて修正。8月初めのリリースをターゲットにしており、このバージョンから、3.0.12ユーザーにメジャーアップデートが通知される予定だ。最後に、アドオン関連。3.5.xとの互換性が94%になった。II)、Fennecを対象アプリケーションに含める作業、そしてJetpackベースの拡張機能を収容するロードマップの策定に取り組んでいる。Compositorフェーズ1などが挙げられた。area”が最近修正されている。フロントエンドでは、非同期ロケーションバーやフォームのオートコンプリート機能が入りそうだ。Tabが新しくなったものの、デフォルトではオフの状態となり、ユーザーからのフィードバックも参考にしながら改良を続けていくそうだ。検討中のアイデアとして、現在のようなポップアップ式にせず、タブ一覧を一つのタブに表示させてはどうかというものがある。1以降についても、各チームからいろいろ報告があった。XPでもダウンローダブルフォントでClearTypeを有効にすることなどを目標としている。background-sizeをサポートすると報告された。reflowはデフォルトでオフにするとしており、パフォーマンスに重点を置くという全体の方針とやや齟齬があるように見える。Futuresを公開。Adobeが開発中のJITエンジンとも統合を図る。あと、ミーティングでは触れられていないが、TraceMonkeyのjit.chromeがデフォルトでオンになるかも注目すべきだろう。Electrolysisも公開されている。今後はこのブランチをベースにするわけだが、Trunkの開発内容も随時反映していくはずである。3.7のリリース時期が比較的早く設定されたので、Electrolysisの開発成果がフィードバックされるかどうかは予測がつかない。ちなみに、サブプロジェクトで、Fennecのマルチプロセス化の可能性も探っていくそうだ。3.5.2の開発に関して、Bugzilla@Mozillaのフラグ設定が従来のものから変更された。Bugzilla』で詳しく述べられているが、「status1.9.1」というフラグが導入され、副次的な値と組み合わせることで、「wanted1.9.1.x」のフラグや「fixed1.9.1.x」のキーワードなどを置き換える。future』の中で、現在のフラグはwantedや"-"など要素が多すぎて複雑すぎるので、整理すべきだと述べていた。それが今回ようやく形になったわけだ。3.5.xのダウンロード総数は3500万を超えた。4の開発に向けて動き出した。80個弱のBlockerバグがあり、これをどの程度の期間で潰せるのかが問題だ。3に盛り込むはずだった機能に関しては既にある程度まで作業が進んでいるので、再度の長期停滞は避けられるはずだが......。自動化テストにMozMillを使う話が進んでいる。熱心だなと思っていたら、Firefoxの開発で成果を上げているらしい。』によれば、23個のテストを走らせるのに2分で済み、これは手動の場合よりも8倍以上早いのだそうだ。Thunderbirdの開発でもこうした大幅な効率アップが期待されている。Corporationにホストしてもらう部分が残っていたのだ。はてなブログProMozilla関係の情報に特化したブログです。ZoneMoz-Fxりんごが好きなのでぃすとりかごとなり。@abp_jpUnreviewednorah'#Firefox更新情報Wikiブログ日々のつぶやきスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。