伊勢原大山インターチェンジ(IC)から御殿場ICまでの開通時期が延期となる見通しであることを明らかにした。同社は27日に行われた連絡調整会議の中で、新東名工事の進捗状況を説明。この中で開通時期が、伊勢原大山ICから秦野ICまでは2020年度から2021年度に、秦野ICから御殿場IC間は2020年度から2023年度にそれぞれ延期となることを発表した。工事の遅れについて、伊勢原大山IC・秦野IC間は用地取得が難航したことに加え、埋蔵文化財調査が膨大な面積になったことを要因に挙げた。秦野IC・御殿場IC間はのり面崩落による工事用進入路ルートや構造の見直しが発生したこと、地質調査により断層破砕帯が想定以上に広範囲だったため橋梁構造形式を変更したことなどを挙げている。伊勢原大山IC・秦野IC間に設置される秦野サービスエリアについては、オープン時期は未定としている。これについて秦野市は「延期にはなったが、新東名開通というチャンスを逃すことなく、今まで通り積極的に企業誘致や表丹沢への誘客事業などを進めていきたい」と話す。このほか会議では伊勢原ジャンクション(JC)Tから伊勢原大山IC間は2019年内に前倒しの開通、御殿場IC・御殿場JCT間は2020年度開通予定であると発表された。NewOpen完全予約制のマンツーマン施術。Reserved.当サイト内に掲載の記事・写真等の無断転載を禁止します。