家事動線・メーターモジュールのゆとりの家。家事動線・メーターモジュールのゆとりの家。家事動線・メーターモジュールのゆとりの家。畑の状態を宅地にしていきます。豪雨の中でしたが無事に地鎮祭を行ないました。引き続き地盤改良工事に入りました。天然砕石パイル工法で地下水位の高い地盤も安心で液状化を阻止します。丁張り基礎工事に入りました。地鎮祭に戴いた沈め物は東西南北と中央の5箇所になります。上棟前に四方を清めます。快晴の中上棟が始まりました。屋根外部周り屋根瓦を施工しています。釘ピッチ、ボルト、その他金物関係のチェックをします。外部周り銀色のシートのタイベックシルバーは赤外線を約80%反射します。浴室ユニットバスの取り付けが始まりました。床2階床面には遮音材にプラスターボードを施しています。断熱材が施されました。設備配管エコアイ換気システムの2階よりのダクト配管を施しました。天井プラスターボードが施されています。外部ソーラーパネルも搭載終了しました。床のフローリング張りの工事が始まりました。112.2013年11月01日キズが付かないよう養生していきます。外壁面に断熱材が施されています。115.2013年11月06日116.2013年11月06日117.2013年11月09日2階部の壁のボードが張られました。壁の石膏ボードが張られています。外壁のサイディング材が張られました。設置後に養生しています。石膏ボード張りも殆んど済んでいます。樋が取り付けられました。足場が撤去されイメージ通りの外観がお目見えいたしました。大工工事が終わりこれからクロス工事が始まります。仕上げ工事クロス張りの下地処理をしています。内部仕上げ玄関収納が設置されました。玄関収納庫に棚が取付られました。外構アプローチにインターロッキングを敷いています。内装アクセントの腰板調のクロスが施されました。大屋根の掛かった大型バルコニーは小降りの雨なら濡れずに大丈夫ですね。完成1/18・19日に見学会を行ないます。さんの展示も合わせて行います。家具が入るとイメージがはっきりとして家がひきたちます。定休日/土・日・祝イベント資料請求お問合せ土木ページトップへ。