FluxMozilla関係の情報に特化したブログです。RC1は予定の期日を過ぎてもコードフリーズに至っていない。3.5のBlockerバグは現在23個あるが、コードフリーズの障害になるものはうち12個とみられる。別のソフトやWebサイトが絡んだ問題もその中に含まれており、外部との折衝が必要なそれらのBlockerは、RC1での修正を見送られる可能性も充分にある。修正すべきバグは実質的に10個未満である。Trunkで修正されつつBranchでは未了のバグも大幅に整理され、わずか2個になった。こちらはゼロになるのも時間の問題といえよう。基準にしたとき(以下同様)、早ければ22日中、遅くとも23日にはコードフリーズに到達するだろう。向けて』)けれども、そこまでずれ込むことはないように思う。コードフリーズが24日になれば、QAを25日に開始できない。RC1のリリースは6月5日の可能性大』で紹介したプランの枠外となり、下手をするとリリースが6月第2週になってしまう。そこまできわどい事態にはなっておらず、QAチームの作業の進捗状況がスケジュールに与える影響のほうが大きい。6月5日のリリースが最有力である点は揺らいでいない。RC1の後はどうなるだろうか。Final〜』で「まだ続くであろうRC2」という表現を使っている。正式版の前にRC2が出るだろうとの読みだ。たしかに、リリース候補版が出ることでユーザがぐっと増え、それに伴ってバグ報告も増えれば、対処のためRC2を出すことは当然あり得る。筆者はよほどのことがない限りRC2はリリースされないと考えている。Firefoxの開発責任者たちは、明らかに6月中のリリースにこだわっている。3のときの経験では、RC1のリリースが5月16日、RC2が6月4日で、RC3は6月11日だった。3.5に当てはめると、7月に入ってしまう。同じペースになるとは限らないわけだが、少なくとも6月中に出せる保証はなくなる。開発責任者たちはこうした状況を嫌うだろう。5を出してもよかったはずだ。最終β版であると宣言し、IT系メディアへの露出を増やしてユーザーへの参加を促し、フィードバックを集めることができたはずなのだ。それをしなかったのは、6月中のリリースを重視したからに他ならない。致命的なバグが見つからないのであれば、多少のことには目を瞑り、RC2を出す代わりに正式版とするだろう。3.5がリリースされると予想する。はてなブログProMozilla関係の情報に特化したブログです。ZoneMoz-Fxりんごが好きなのでぃすとりかごとなり。@abp_jpUnreviewednorah'#Firefox更新情報Wikiブログ日々のつぶやきスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。