秋晴れの空の下、地鎮祭を行いました。地鎮祭の後は起工式、打合せと一日お疲れ様でした。基礎工事の基準となる丁梁をかけていきます。砕石に転圧をかけ、しっかり締め固めています。これから基礎に入る鉄筋の工程へと移ります。地鎮祭で頂いた鎮物もしっかり砕石の中に納めました。土間コンクリート土間のコンクリート打設の様子です。土間コンクリート表面のコンクリートを均して作業完了です。立上りコンクリート立上りコンクリートを打ちました。立上りコンクリート基礎に埋まっている金物は土台と基礎を緊結するアンカーボルトです。型枠も外し、午前中に基礎検査を行いました。明日より大工さんの作業に入ります。台風が近づいているようで天候が少し心配です・・・。土台敷き今日から大工さんの作業に入っています。上棟に向けて基礎の上に土台を敷いていきます。土台敷き床パネル張りまで完了しました。上棟いよいよ上棟です!1Fの柱を立てていきます。屋根パネル張りまで進みました。上棟が終わり、屋根の施工に移っています。内部は金物の取付け等を進めていきます。内部はサッシの取付作業にかかっています。遮熱シート外壁を張る前に遮熱シートを張っていきます。外部は全て、このようにシートを施工します。25.2013年11月02日サッシ内部はサッシ枠の取付が済みました!一部にはガラスも入ったのでこれで雨や風の心配もなくなります。内部は配線工事が入っています。上棟検査スタッフ・大工さんで上棟検査を行いました。外壁張り明るい木目調のサイディングで張り分けています。天井下地2Fは天井下地の作業に移っています。ボードを張るための下地になります。天井ボード2Fの天井ボード張りが完了しました。断熱材が入っています。33.2013年11月25日フロア張りフロアの施工も進んでいます。工事中は傷がつかないよう、しっかり養生をしています。34.2013年11月28日フロア張り1Fのフロア張りも進んでいます。壁ボード内部は壁ボード張りが進んでいます。外部コーキング外壁のジョイント部分や窓の周辺などにコーキングをしています。玄関巾木の取付も完了しました。内部は2Fの壁ボード張りが終わり、1Fでの作業が進んでいます。39.2013年12月21日ボード張り引き続き内部はボード張りの作業にかかっています。階段の壁にはニッチがつきました!はじめは何もなかった壁面でしたがいいアクセントになっています♪41.2014年01月06日クロス工事12月の終わりからクロス工事に入っています。ボードの継ぎ目やビスの下地処理から行います。取りつけました!写真はダイニングの照明器具です。和室の器具も取付けました。トイレや洗面台などの器具も取付にかかっています。和室に畳が入りました。今後は検査を行い、引渡しに向けて準備を進めていきます。傷や汚れはないか、建具の調整等、引渡しに向けて検査しました。雪の降る中の式となりましたが、S様ありがとうございました!今後はアフターでのお付き合いとなります。これからもよろしくお願い致します。定休日/土・日・祝イベント資料請求お問合せ土木ページトップへ。