FluxMozilla関係の情報に特化したブログです。今週開かれた開発者ミーティングから、注目の情報を選んで掲載。日時はすべて米国太平洋夏時間(PDT)が基準で、日本時間とはずれる。1は、ミーティング時、コードフリーズが29日あるいは30日になるとされていた。これを書いている時点で、PDTでも31日だが、コードフリーズに到達した様子はない。ビルドが来週早々にずれ込むとの話も報告に出ており、実際そうなりそうだ。来週半ば頃のリリースか。3.0.13と同様に、URL偽装に関する脆弱性を修正する必要があった。31日未明に修正が検証されたので、ようやくビルドを開始できる。予定より2日遅れたので、リリースも8月5日にずれる可能性が高い。(同日追記)コードフリーズは8月1日との情報あり。この追記を書いている時点でTrunkはCLOSEDになっているけれども、関連性は定かではない。3がリリースされるという。この時点からローカライズ版が登場する見込みだ。cachingといった大きなパッチが投入されるとのこと。Firefoxのビルドに関して、署名用のマシーンが更新され、8〜9時間かかっていた作業が15〜20分にまで短縮されたそうだ。Alpha版やBeta版がリリースされるタイミングに影響がありそうだ。5.0.9で検索エンジンが新しくなるという。コレクション機能はフェーズ2となり、アドオンの推薦ができるようになる。作成したリストの中で特に重要なアドオンを強調できるという意味だと思われる。AMOサイトのローカライズも進められる計画だ。アドオン自動検証ツールの最初のプレビュー版が来週木曜日に発表されるらしい。1について、フロントエンドで投入されるのは、非同期ロケーションバーとフォームのオートコンプリート機能か。462809が挙げられているのだが、これは、Windows版でホイールのデフォルトスクロール量を引き上げるもの。バックエンドでは、Decode-on-drawの開発が順調らしい。sweepなるものを加えたと報告している。現在、TraceMonkey用のツリーでは、Dromaeoベンチマークで11〜13%改善されたそうだが、比較対象が書かれていない。3.5.xと考えるのが無難だろう。TraceMonkeyのコアに当たるnanojitも大量のマージが控えているという。Adobeの開発分との統合か。3の自動アップデートは、まだ作業中。4に関して、現在78個のBlockerバグがあるものの、いよいよスケジュールを優先して機能を絞る話になってきた。Lightningと統合する必要から、3.0と3.1(仮称)の間隔は短いはず。無理して機能を詰め込むことはない。大ナタが振るわれるかも。4は、既報のとおり9月11日にコードフリーズし、9月22日にリリースされる予定だ。GloDaベースの新検索エンジンがデフォルトでオンになり、メール送信をバックグラウンドで行ってユーザーを早期に解放する機能も付く。アカウント設定に関するAutoconfigはISPのデータベースと連携して自動化が進み、メッセージヘッダも改良されるという。あとは、Auto-syncのブラッシュアップだ。autosync”が対象バグで、Webメールとオフラインフォルダとの同期に主眼がある模様。3はすべてのメッセージが対象になったものの、そのままだと回線への負担がかかるし、ディスクスペースもそれなりに占有される。4に入る見込みなのだ。はてなブログProMozilla関係の情報に特化したブログです。ZoneMoz-Fxりんごが好きなのでぃすとりかごとなり。@abp_jpUnreviewednorah'#Firefox更新情報Wikiブログ日々のつぶやきスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。