京都、滋賀の建築家が上質な住宅をご提供します。中心地から少し南に下った下京区にて、木造2階建ての離れと母屋のリフォーム工事がスタートしました。母屋はほぼ全面改修工事となります。離れから工事を開始して、離れが完了した後に母屋の工事へと移行します。建主様のご好意により、工事経過を随時報告させていただくこととなりましたので、移りゆく工事の状況をご覧ください。現在棚の造作工事中です。階段も取りついて2階に簡単に行けるようになりました。内部の下地ボードもほぼ貼り終えています。これから仕上げの工事です。造作の工事も進んできました。キッチン前のカウンターも取り付けられています。天井の石膏ボードに照明器具の穴あけが行われています。電気業者さんが作業中です。外部は塀の木板が貼られています。一部下地の石膏ボードが貼り始めました。窓のサッシも取りついていますね。断熱材もぎっしり詰まってます。皆で現場打合せを行いました。工事も進んで随分空間のイメージが湧くようになりました。解体後現場打合せ解体工事が完了しましたので、柱の位置や状況などを、建築家、工務店で確認しました。補強が必要な部分や予定通り使えそうな部分などチェックしました。解体後でないと分からないところが沢山あります。それが改修工事ですね。母屋の解体工事がスタートしました。本日職人さんは空けておりますので、現場はきれいに整頓されています。あのものすごい量の荷物はきれいに無くなりましたね。屋根工事が完了しました。内部の配管工事も完了し、離れの工事が終了しました。これからお引越しをしていただいた後、8月から母屋の工事がスタートします。足場のネットも掛かり、屋根の葺き替え工事がスタートしました。見えにくいですが、職人さんがせっせと作業しています。離れの屋根工事がスタートしました。足場から立てて行きます。