4今週は機体製作と制御の両方でかなりの進歩があった。機体製作では、当初から行なっていた3次元構造設計に誤りがあったので、全体を大幅に見直した。9th1回目の飛行試験を行った。飛行試験でははじめに通常の固定翼機として飛行させ、成功した。マルチコプター用のローターを姿勢制御なしで作動させ揚力が十分に発生することを確認した。Tokyo今週は、主翼の制作作業が完了した。骨組みを組み立てを終え、それに翼膜として色紙を張った。翼の色は黒を主体とした。その後、主翼にエルボン、垂直尾翼、胴体などの諸部品の取り付けを完了し、機体のほとんど完成がした。来週は、各種電子部品の取り付けと翼と胴体の結合の強化が主な仕事だ。時間が許せば主翼に装飾を加えたい。何人かのメンバーは主翼に赤と黄色のラインを入れ、ベルギーの国旗の如くしたいと主張する者がいるのだ。今週は、非常に大きな進展があった。皆、非常によく働き想定の二倍の作業が行えた。我々は技術的にも成長したし、そういう意味で今週はとても有意義であった。した問題も見つかっている。細心注意を払い制作したが、翼と胴体の結合が脆弱であることが判明した。