memorandumsスマートフォン用の表示で見るmemorandums日々の作業ログです。日記2日目で興味深かった発表はNTTデータフィットの向後さんのご発表。正式なタイトルは以下です。pp.356-358,2009MS-Projectは素晴らしいツールですが、実績線の考え方がちょっと現実離れしているように感じます。予定に対する消化率を見るのであればこれでいいと思いますが、実際には予定通りには着手できない場合があるし、遅れる場合もあります。要は、この表現では、タスクの消化率はわかるけど、作業者の動きが見えません。その他にも論文中ではイナズマ線の問題も挙げられていました。提案手法は以下のような図であらわされるようです。以下の図は私が論文中の図を勝手に簡略化したものです。本当に使われている表をご覧になりたい方は著者にお尋ねになるか、予稿集を入手してください。各タスクは予定と実績の2段表記になるようです。ミソは各週に達成するべき予定のパーセンテージを予定線(枠?)内に数値として記入したところです。この数値を見ると進捗状況を週毎に数値で把握することができます。実際の大規模案件のプロジェクトマネジメントで活用されているとのことです。同時実行タスクが数百となると数字での判断は難しいと思いますので、もうひと工夫できそうですね。ある閾値より超えるとセル色を黄色あるいは赤色にするとか。あと、タスク間の階層構造とか(←これについては今後の予定で話されていました)、あと作業者の情報(ボトルネックの要因)、先行関係、遅れや予算のシミュレーションなど。