120.15m22016,5,6外構工事完成です。2016,1,25外構計画熟考中です。2016,1,7吹き抜けの天井はパイン羽目板を貼りました。壁は透湿するオガファーザーに漆喰塗料を塗っています。2016,1,7一階のトイレルームです。2016,1,7キッチンはトクラスのベリーを使用しました。2015,12,19屋根裏のエアコンから冷気を下す木製スリットです。2015,12,19一階から屋根裏までの階段です。2015,12,19一階の床はチーク無垢材を使用しています。2015,12,18木製サイディングの一部をラップサイディングに張替えました。2015,12,14気密測定を行いました。隙間面積C値は0.3cm2/m2でした。2015,12,4玄関回りにウエスタンレッドシダーを貼っています。2015,11,21足場を外しています。スイス漆喰の白が鮮やかです。2015,11,13スイス漆喰を塗り上げました。目地が無いのが良いですね。2015,11,9外壁のモルタルに漆喰の密着力を高めるシーラーを塗布しました。2015,10,30現場で工事内容の確認をしています。2015,10,26外壁に漆喰下地のモルタルを塗り乾燥中です。2015,10,9外壁は白く輝くスイス漆喰です。下地は柔軟性のある下見板張りでクラックを防ぎます。2015,9,28デシカホームエアをウインチで吊上げ屋根裏に設置しました。2015,9,25外壁縦胴縁でQ1ボードをしっかりと止めつけています。2015,9,21屋根材は軽量のアスファルトシングル葺です。2015,9,21一階からの通気層をベランダ部から二階へと繋げています。2015,9,12屋根断熱材の上に屋根垂木45mm×60mmを流し、ビスで構造体に止めつけます。2015,9,5屋根断熱材Q1ボード50mm厚×2枚、壁断熱材Q1ボード50mm厚を張り上げました。2015,9,2屋根断熱材はQ1ボード50mm厚×2枚を張り上げました。垂れているポリエチレンシートは屋根断熱材と壁断熱材を繋ぐ先張りシートです。2015,8,27屋根組を行っています。この上に断熱材を外張りします。2015,8,7一階壁立ち上がりました。スッタトは国産杉材を使用しています。2015,8,7蓄熱コンクリート打設しました。2015,8,1蓄熱式床暖房の配管工事完了しました2015,8,1基礎工事完了しました。2015,7,21基礎コンクリート養生中です。2015,7,21生コン打設始めました。2015,7,21配筋工事完了しました。2015,7,11資材置き場で構造材の加工を始めました。今回は国産杉のスタットを使用します。2015,7,11雨が上がり基礎工事再開しました。2015,6,29土間床基礎の底盤部もよく締まっている良好な地盤です。2015,6,29南西の角地。電柱は北側に移動してもらう予定です。2015,6,22地縄を張り建物配置の確認を行いました。technology.。