~その2~瓦は、既存の奈良の一体型本葺き瓦を再使用しました。葺き替え前は甍巴はありませんでしたが、熨斗瓦だけで積んでしまうと不格好なため、今回は新設しました。降り鬼も、前より瓦1枚分前に立てました。雨切熨斗は前包みが低く、手前で葺き直しました。先月からの寒波による悪天候のため、だいぶ遅れて完了しました。~その1~今年最初の現場は、鐘楼の葺き替え工事です。屋根部は、全て新しく張り替えました。~その10~大棟は、2分の反り熨斗に角桟衾です。本堂と接続する屋根部分です。4月の着工から今月で8ヶ月になります。久しぶりの長丁場の現場でしたが、無事に完成する事が出来ました。~その8~今週から下屋工事です。連日の猛暑からしばらく、逃れられそうです。複雑な造りの屋根のため、考えさせられました。~その6~今日から降り棟の施工に移りました。捨て熨斗3段に割熨斗4段で完了しました。天気が良過ぎて南蛮漆喰がどんどん乾くため、間髪入れずに葺かないとすぐ固まってしまいます。~その5~大棟8段目の施工状況です。熨斗12段目で完了しました。棟込み紋も丁度良い大きさで、バランス良くおさまりました。今日で大棟が終了しました。今年の梅雨はなかなか雨が降らず、工程的には助かりますが、連日の真夏日ですでに夏バテ気味です。2週間位は降っていないと思います。大雨も困りますが、少しは降ってもらいたいものです。~その4~箕の甲は素丸だけでおさめました。巴瓦の角度も10度前後の緩い角度です。大鬼の足は、荒目流しの経の巻きです。鬼瓦は、2尺5寸の蛇の目経の巻きです。台熨斗1段目に移りました。12段位は積めそうです。この段階で約2カ月が経過しました。来週は梅雨に入ると思いますが、6月も安全第一で作業したいと思います。~その3~今日から箕の甲部の掛け瓦施工に入りました。この部分も全て乾式工法です。巴瓦は金鎖ビスで緊結、平瓦も空葺きです。箕の甲の落ちが浅いため、素丸だけでおさまる予定です。~その2~今日から軒瓦の施工に入りました。巴瓦はステンレスビス留めです。腐食の問題もあり、最近はこの仕様に変更しています。軒付けの後は平部の瓦葺きです。降り鬼の銅線は、野地下の垂木2か所から引っ張りました。全国施工実績はこちらをご覧ください。