118.82m22018,12,22冬期の室内温度の確認にお伺いいたしました。2018,6,1外構工事を行っています。2018,5,10気密測定を行いました。隙間面積C値は0.3(0.27)cm2/m2でした。2018,4,12オガファーザー貼り完了しました。お客様がその上に自然塗料を塗装しています。2018,3,24クロス貼り工事始めています。2018,3,23足場を撤去しました。庇の先端に日射遮蔽のすだれを掛けるフックが付いています。2018,3,15外壁工事完了しました。2018,3,8これから外壁工事です。アイジー工業SF-ガルスパンJミストアイボリー縦張りです。2018,2,10現場発泡断熱材を吹き付けました。天井は140mm吹付、その上に高性能グラスウ-ル180mmを付加しています。2018,2,10樹脂サッシK-WINDW掃き出し窓(U値1.50W)を取り付けました。2018,1,271月9日から木工事を開始し、実働14日で上棟しました。2018,1,51階床を張り年を越しました。1月9日から木工事再開します。2017,12,26木工事始めました。2017,12,13基礎工事完了しました。2017,12,7基礎立上り部に生コンを打設しました。この現場は基礎内断熱(スタイロ75mm、U値0.37W/mk)です。2017,12,1配筋が完了し耐圧部のコンクリートを打設します。technology.。