玄関周りは通行できるようにちゃんと1mほどの空間が確保されています。夜は普段より暗くなるので、補助照明を工事期間は自分で置いていました。今まで導線上になかったものが存在することになるので、危なくないようにと。2階のベランダから見るとこんな感じです。なんかテンション上がってしまうのは私だけでしょうか。場所によってはこうやって、作業板を載せているんですね。隣の家と近接する面は、足場板はなくて、鉄の棒に立って作業する感じです。遠方から見るとこんな感じ。屋根だけ、ぴょこんと出ていますね。普段の導線としては、こういう視界がつねに目に入ってきます。ベランダには2週間、洗濯物が干せなくなりますので、そこは我慢ですね。次に高圧洗浄機で屋根や外壁など、塗るところを綺麗にしていきます。2名の職人さんが来てくれて、いっきに家の全方位を綺麗にしてくれます。アプローチなどのコンクリート部分なども綺麗してくださいました。ものを予めどかして置きます。こんな感じに屋根も苔などが落とされてピカピカです。雨樋に溜まっていた落ち葉なども取り除くのをしていただき、助かりました。何気に足場、欲しくなりました(笑)。10月30日:壁の養生とマスキングいよいよ塗装に入ります。サイディングボードの間のコーキング補修も行いますので、それらのマスキングも進めます。窓はこれで開けられなくなります。玄関周りもこうやって丁寧に養生してくださいました。アプローチなど、ペンキがたれてこまるところは、とにかく養生してくれます。モルタルなどサイディングボードの隙間のコーキングのために、全ての隙間についてマスキングを行います。コーキング時に雨と台風がきて中断コーキングの補修を行うとき、破損したもともとのコーキングを削り取っていきます。それらをとったとき、下地が見える状態になりますが、うちの場合、そこで雨が降ってしまいました。雨が降って水分を含んだ状態のときには、上からコーキングできません。1日間を置いて乾かしてから、コーキングを補修することとなりました。うちの場合は、この作業のとき、職人さんが1人と少なかったことで、ここが一番時間がかかった気がします。家まわり全部のこうした隙間のコーキングを手で剥ぎ取っていき、そこに新しいコーキングを塗り込んでいくんですからね。あと、台風も直撃したため、工務店さんが夕方来て、足場のまわりのカーテンを、風が抜けるように一部ほどいてくれて対応して下さいました。ありがとうございます。11月1日:外壁塗りの前の下地塗り外壁塗装とサイディング補修がはじまった外壁を塗る前に、下塗りを行います。若干白っぽく透明な何かぬるぬるした塗料でした。このときは2名の職人さんが来ていただいて、数日間かけて塗っていました。11月2日:外壁と屋根の上塗りいよいよ本番の色に塗っていきます。この工程は一気にやっていただけるようで、職人さんが3名も投入されていました。職人さんの上司のかたもご挨拶に来ていただき恐縮です。綺麗に塗って下さいました。ありがとうございます。防カビ、強膜塗料のビルデックNeoです(よくわかりませんがw)。ベランダ部分はさらに特殊なペンキで塗っていただきました。