工事が無事完了しました。来年検査を受けて合格がもらえれば無事引き渡しとなる予定です。上の写真が上空からの完成写真になります。晴れた日に撮影したかったのですが、季節がら太陽が低くて影ばっかりになってしまったので、あえて曇りに日に撮影しました。見比べられるように着工前の写真もアップします。当社の施工範囲だけ切り取った写真もアップしてみました。当工事のアップはこれで最後になります。階段が完成しました!いい出来なんじゃないでしょうか。比較用に3D図面も下にアップしてみました。現場の上り下りもこれでやっと楽になりました!もう工事終わりですけど...。全景は晴れた日に撮ろうと思います。現場は今こんな感じです。階段がジョジョに出来上がってきてました。快晴で紅葉がきれいでした。現物はもっときれいです。山に虹がかかってました。こんな感じの虹は珍しいような気がしたので撮影してみました。動物の秋!10/16撮影1か月ぶりのアップです。右側のステージは鉄筋挿入が完了したのでなくなりました。階段周りもいよいよ完成の形が見えてきました。下のほうはこれからステージを組んで法枠に鉄筋挿入をしていくのでしばらく時間が掛かりますが、上のほうは待ちに待った階段コンクリートの打設が迫っています。カモシカがまたいました。よそから来たカモシカですかね?私には目が4つあるように見えますww4つ目カモシカ最近はサルも頻繁に見かけます。この間事務所の前に群れで現れました。20匹くらいいたかもしれません。子猿もいて可愛かったんですが、危ないらしいので車に乗って撮影しました。季節のせいか野生動物をよく見かけるようになってきました。前回よりも階段部分が少し掘り下がりました。下の段まであとワンステップです。前回の写真と見比べると分かり易いです。右側では階段部分と同様に鉄筋挿入の機械を乗せるためのステージを組み立て中です。思い切っていつもより遠くから撮影してみました。写真の左は神通川で真ん中よりちょっと下くらいが当社の現場です。将来は、写真の真ん中を縦にまっすぐと新しい道路が出来て、神通川にも橋が架かり川向こうの国道と繋がる予定となってます。先日紹介した削孔機械の仕事が完了しました。階段周りはステージがなくなってスッキリしたので側溝と升を設置しました。ここから更に6mほど掘り下げて法面と階段も更に下へ伸びていく予定です。右側で行っていた法面工事は現在下半分を工事中です。縦横に組み立てているアミアミ(ラス型枠)に、特殊な機材でモルタルを吹き付けることで、上半分のような形に仕上がるんです。モルタルを吹き付け出来るとは...この現場で初めて知りました。写真でぶら下がっている人は法面屋さんです。特殊な機材を装着してロープに固定しぶら下がっているのですが、これ見た目以上に大変です!法面屋さんのなせる技ですね。今回は遠目に撮影しました!階段ばかりアップしてましたが、実は右側の方でも法面の工事が進行中でした。四角いマス目状になっているところで横長の草の生えていない部分が先日完成したところです。地面を掘った後下に伸びていく予定です。階段周りには大きなステージが組みあがりました。なんのためのステージかといいますと下の写真の機械を載せるためのステージになります。遠目にパシャリステージのアップです。アスレチックみたいですね(^^)くさび式足場という足場で組んでます。このステージはだんだん下がっていく予定です。アップできればしたいと思います。近くでパシャリステージはこの機械を載せるために必要だったんですね。これは削孔するための機械でして、法枠に突き刺さってる丸いやつを回転や振動によって徐々に沈めていき穴を掘る機械です。当工事では5mくらい削孔を行います。その後5mくらいの鉄筋をスルっと穴に入れてセメントミルクを注入して完成です。5mってよく考えたら結構長いです!!チェホンマン氏の身長が2.2mですからね。削孔機械カモシカの接写に成功!7/19現場でカモシカ発見!割と近づいて撮れました。見かけるカモシカなので近くに住んどられるのかな?ちなみにカモシカはシカ科じゃなくてウシ科らしいです。知ってましたか?私は知りませんでした(^^;)カモシカさん現場は、左側の法枠と階段両側のコンクリート壁を現場打ちにて施工しました。進みました!国道の開通前には、この壁に転落防止柵が付く予定です。先日の記録的な豪雨で、小糸も凄い量の雨が降りましたが、現場は幸いなことに土砂崩れもなくほとんど被害がありませんでした。データに階段を書き込んでみました!イメージするのに役立ててます。!7/3前回アップ時よりさらに掘り下がりました。ジョジョに形になってきてます!法枠と階段を同時進行で施工中です。データがほぼ完成しました。ここからさらに構造物を入れ込んだ図面の作成に挑戦してみようと思っています。ちなみに赤線(工区堺)の右側が当社の施工範囲で左側は他社さんが同時に施工されてます。お互い協力しながら工事を進めています!3次元データ掘削開始!6/18上部から掘削(切土)が始まりました。前回に比べてCAD(3D)が完成系に近くなりました。赤で囲ったところがだいたい上の現状写真のところです。3次元データ本格着工に向けて!6/4マシンガイダンスのバックホウを搬入しました。マシンガイダンスは、どこまで掘ればいいのかがモニターを見れば分かるビックリマシンです。現場には作業員さんの休憩小屋も設置しました。ソーラー発電のハウスです!なんと名古屋から持って来てもらいました!珍しいハウスなんですね。ソーラーハウスお猿さんも現場の着工を見に来てくれました。お猿さん小糸道路その5工事スタート!4/16にUAV測量を行いました。ラジコンヘリでの空中撮影によって3Dの図面が出来上がってくる予定です。空中撮影によって出来上がった3Dと、現在CADにて作成中の完成図3Dを重ね合わせ、対比する予定です。作成中)ドローンで工事着手前の空中撮影も行いました。あさひトピックTOPへ戻る。