屋根工事(鯱・大棟積み)工事進捗1月22日より、大棟の鯱取付け準備を行いました。鯱が据わる前に、鯱取付け用プレートと雨漏り防止のため、ステンレス板で下地をつくります。上方向に伸びている木材は、鯱を差し込む鯱束(しゃちづか)です。1月24日に、富山県高岡市で約10ヶ月かけて製作された鯱が、鶴丸城の現場にやってきました。青銅鋳物製で、阿吽の一対になっています。口を開けた阿形は420kg、口を閉じた吽形は360kgもの重さになります。厚さは60cmになります。日本最大級の大きさの鯱になるそうです。御楼門の鯱の特徴などについて説明がありました。クレーンで吊り上げて、棟に納まるところまで公開されました。鯱が台風や地震で落ちない様に、鯱束(しゃちづか)に差し込んでいきます。尾っぽの部分を外し、鯱ががたつかない様に、鯱束と鯱の隙間に楔(くさび)を打ち込んで固定します。これで、しっかりと固定されました。再度、尾っぽの部分を乗せ、ボルトで固定し無事納まりました。ついでに、記念写真を撮りました。鯱が納まると、大棟の熨斗瓦を積んでいきます。熨斗瓦と鯱の隙間から、雨が入って来ないように、鯱の下に熨斗瓦を差し込む様に注意して、熨斗瓦を積んでいきます。