I様邸もっと詳しく知りたい方にオススメ◎ビフォーアフターの間取りも分かる、リフォーム・リノベーション実例集からイメージを膨らませましょう!建築中レポート1.2019年10月01日イメージパース伝統的な続き間の和室に繋がるLDKのインテリアは、新しさと既存建物との融合がコンセプト。パース中の水色の壁が耐震補強のための"ひかりかべつよし"です。本日より着工です!既存を残しつつ、新しさを取り入れた改修工事です。新しさと伝統の融合した仕上がりが楽しみです。床下は湿気もなく、木製束の腐食も見当たらず綺麗な状態でした。束が基礎石より浮いているところがあったので、その束も大引きも撤去します。引き続き解体工事を進めております。今回、2階も1部屋改修工事を行います。床や壁、天井を一新するために、こちらも丸裸にしました。この写真はリビングから2階を見上げた写真です。屋根の裏までしっかり見えています。完了し、木工事を進めていきます。束が浮いていた大引きを撤去し、新しい材料へ変更しました。木製だった束も鋼製束へ変更し、基礎石と床組をしっかりと固定させていきます。堀方後、砕石を入れて転圧をしていきます。新築同様のベタ基礎を造っていきます。新しい床組部分の床下断熱材の充填です。断熱材と床暖房でリフォーム後はポカポカのリビングになるでしょう。基礎の配筋工事状況です。増築部はベタ基礎でベース・立上り共きっちりと鉄筋を組んでいきます。頑丈な基礎を造りあげていきます。基礎工事が完了しました。これから大工さんがどんどん組みあげていきます。増築部の工事が進んでおります。骨組みが組まれ、新規のベランダ部分が出来てきました。洗面所も少しですが増築します。以前の間取りよりも浴室と洗面室が広がります。既存建物との取り合いが多く、難しい増築です。窓が設置され、断熱材を入れていきます。新しいLDKはかなり広くなりました!!13.2019年11月13日UB設置ユニットバス設置状況です。住宅設備の中でもUBは早い段階で設置します。キットの『ひかりかべつよし』の施工中です!FRPグレーチングを木造用の耐力壁として使用した当製品は、採光・通風を可能にし、耐震性を確保しながらも開放的な空間を作れる優れものです。木工事フローリングを施工していきます。空間の広いLDKは床を張るのもひと苦労。進み、断熱材を充填していきます。今回使用しているのは高性能グラスウールです。ひと昔前のグラスウールに比べ、はるかに性能がUPしております。厚みも密度も倍以上です!!断熱性能が変わると冷暖房の使用量が変わり、光熱費も大幅に変化します。左官仕上げを行う前に。防水シートを張り、その上にラスと呼ばれる金属のネットを張っていきます。ラスには下地とモルタルを引っ付ける役目と同時に、外壁の割れ予防の効果もあります。内部の工事もどんどん進んでおります。石膏ボードを施工していくと、木工事は8割がた進んだ状態になります。部屋らしくなってきました。外壁の左官工事状況です。外壁を仕上げていきます。木工事も終盤となりました。石膏ボードを張り終えると、仕上げの工程へと進んでいきます。巾木を付けたり、建具を吊り込んだりと、各部屋の形状が完成していきます。ここから内装業者へとバトンタッチしていきます。内部はクロス工事進行中。内部もいよいよ完成間近です!キッチン前のアクセント柱にモザイクタイルを施工しました。完成!I様邸がついに完成しました!美装工事が完了し、引渡し前の最終点検です。定休日/水曜日イベント資料請求お問合せ電話ページトップへ。