深まりゆく秋って表現がようやくできる、そんな今日の天気ですね、超すがすがしいです・・・と思って窓を全開にして空気を取り込んでいたら、近くの農地で牛の糞を撒き散らしているのか、凄いいい匂いです。\(◎o◎)/!さて工事日誌ですまずは北鹿追のT様宅ですが防湿処理がまならキレイですね助監督の木皿君の作品です、その後にボード屋さんが来て石膏ボードを張りに来ています。I様宅は外部の付加断熱の下地が終わり、425mmサイズで厚さが)mmの付加断熱を収めています、トータルで230mmの壁の断熱にります。S様宅は外部の乾式タイルの下地を張っています、タイルはホワイトの予定です、内部は電気屋さんがはいつています。Y様宅は造作工事中、大工さんが1人なので目に見えて進んでいる様の見えませんが、まずは大変手間のかかるところから作業を進めています。外部はアスファルトの縁石を直しています。帯広市清流の里のS様宅、ほぼ完成に向かっています、流しの扉は既製品をパインの扉に付け替えたいます。さてこの現場引き渡した札内北栄町の2世帯の現場です、カーポート、物置、デッキは完成です、アプローチを施工しています、素敵な仕上げに成りました。