工事をさせて頂いてますT様邸の庭に、立派な桜の木があり満開になりましたので撮影させていただきました。リフォーム工事も、着工後3ヶ月を過ぎ仕上げ工事に入っています。屋根の葺き替え・サッシもすべて新装され、外壁も新しいサイディングが貼りあがり、外装のイメージが一新しました。来週にも足場を外しますので、純和風のお宅の大変身をお楽しみに・・・。内部工事は、場所を変えて新しい階段もかかりました。間取りの大改造もいよいよ化粧にかかってます。近日中にも、一部を掲載しますのでご覧いただければ幸いです。着工二ケ月3月に入り春めいた日もありますが、昨日は雪も降ってきたりと忙しいお天気です。お正月すぎから着工させていただいてます、明和町T様邸も二カ月が過ぎました。大改造のT様邸増改築工事は、二か月が過ぎてやっと工事の半分の工程ができたところです。めだった遅れもなく予定どおり工事が進んでいます。外部の屋根の葺き替えから始まり、二階の外壁を張り替えてきましたので、以前の純和風のイメージがなくなってきました。内部については、二階の窓が無かった屋根裏部屋の倉庫から着手していき、お施主様との度重なる打ち合わせどおりのイメージに近づいてきたところです。二階の洋間だったお部屋も、お嬢様の希望のかわいいお部屋になるよう、丸い窓がつき喜んでいただいてます。今回の工事は、階段の位置を変えますので、以前の階段は解体撤去しました。新しい階段は、以前の和室だったところへ吹き抜けをつけて作ります。新しい階段の開口を開けたところです。二階のお部屋の仕上げは、新しい階段と並行して作っていきます。今回の工事も、お家族様がお住まいになりながらの工事ですが、お部屋がたくさんあるお家なので工程的に助けていただいてます。これから、いよいよ一階の工事に着手させていただきます。一階の間取りも大改造ですから解体をするのも、ほとんどスケルトンの状態になってます。構造計算のもと、構造補強をしながらお施主様の理想の間取りに近づくよう柱抜きも数か所あります。耐震補強が済んだところから、床の工事にかかりだしたところです。開催させていただける事になってますので、大改造のリフォームをご覧いただければ幸いです。工事中の外部写真です。外壁は、サイディングを貼っています。以前は純和風のお家でしたが、前の面影はなくなってきてます。二階の屋根裏部屋の倉庫から着手していきました。