チャートの灰色の線は、スプリントを完了するために必要な作業の割合を示すガイドです。赤い線はチームが完了した実際の作業を示しています。チャートで、赤色の線が灰色の線よりも上にある場合、チームでスプリントの目標を達成できないかもしれません。この場合、スプリントからいくつかの課題を削除することを検討できます。グラフの下の表に表示されます。チャートは、合計スコープと比較したスプリントの完了済み作業を視覚的に表します。プロジェクトの健全性の維持に役立つ警告や、プロジェクトの進捗に関する解析結果も提供します。パスからの逸脱などの問題を素早く特定できます。チャートの重要なメリットとして、スコープと進捗を分割できます。チャートではスコープと進捗は組み合わされており、スコープや進捗を視覚したり変更を特定したりすることはできません。それに関連する灰色のガイドラインが表示されます。ガイドラインは、目標を達成するために必要な日次の完了量を示す理論線です。つの線同士の距離が、残っている作業です。緑色の線と赤い線が合流したときに、このプロジェクトは完了します。作業スコープのスパイクはマイルストーンに何かが追加されたことを意味します。完了作業のスパイクはストーリーが完了されたことを意味します。この情報は、追加された作業量が多すぎるかどうか、または、作業が見積もった内容よりも複雑だったかどうかなどをふりかえるために必須です。チームのスプリントの進捗の確認方法を学びました。次は仕事を完了しましょう。