平成30年3月19日午後2時に建設業者より完成引渡しを受けました。20日の外来時間より駐車場のご利用を頂けるようになりました。病院入口前に車をつけて屋根下で乗降してから駐車スペースに車を収めることができますので、雨の心配がかなり軽減されます。車いすなどが必要な方にも安心してご来院いただけます。工事完成に伴いまして、増改築工事の記録は終了とさせて頂きます。これまでの閲覧ありがとうございました。(検分中)駐車場東側(未舗装あり)車にて来院頂いた方の駐車場のライン引きが終わります。アスファルト舗装はわずか2日で終わり、ライン引きに至っては数時間で終わってしまっていました。いつも感じるのは、あのラインや「止まれ」の文字、とてもきれいに出来上がっています。ライン引きの機械で施工してるのですが、人によってはくせのある字を書くみたいに、人によって文字がバラバラになりそうなのですが、いつも同じ文字が描かれています。パソコンやワープロで打った文字はフォントの違いこそあれ、同じ文字になりますよね?地面に描く文字は人が機械を操っているので、手元が狂うとか一歩歩きすぎたとかで失敗もあるかと思うのですが、そういうのは見かけません。解体が始まってから約1ヵ月。建物が跡形もなく姿を消しました。地面はもともとこんなにきれいではなく、次の工事に備えて整地をしている状態です。完成引渡は3月19日の予定となっております。現在は駐車場の許容量が少なく、診察にお越しの方に大変ご迷惑をおかけしている状態です。完成しますと、外来入口横に車を寄せることができるようになり利便性が向上致します。整地→アスファルト→駐車場と進んで完成するのが待ち遠しいところですが、あと少しのご辛抱を願います。写真右のコンクリートが見える部分は解体待ちではなく、新しい基礎を作っている部分です。駐輪場などが出来ますのでその準備にかかっております。工事の行程は冬枯れの木々に新芽が芽吹く様に次々と移り変わっております。新しい入口を利用するようになってから約1ヶ月。旧建物の内装解体が終了し、外側の解体が始まりました。感電したりといった事故につながります。電線などを切断しておかないと、何かにひっかかったりして予定外の壁が倒れたりして大参事にもなりかねません。いった地道な作業が終わり、外装の解体に進んでおります。ゲートを取り付けたり、万能版にて塀を作ったりしているので(写真左)外部からはあまり様子をうかがえないと思います。裏方から見ると無事に建物が解体されているのがわかります。写真右)大きな物を取り壊しているにも関わらずあまり大きな音としては響いていません。これはマジックハンドのような機械で砕きながら作業することで、音を最小限にとどめているからです。コンクリートを噛み砕いているのでものすごいパワーです。ここでも事故無く進めて頂きたいですね。新しい入口を12月14日より使用できるようになります!工事の都合により遠回りして寒い通路を通って頂きましてご迷惑をお掛け致しました。新しい進入口は少々勾配がついております。これは従来の建物を利用している都合で勾配を付けざるを得ないのです。(救急車入口も勾配となっているのはそのせいです)旧館を解体後に駐車場の工事にはいりますので、現在の駐車場からはまだまだ遠い状態ですが今しばらくお待ちくださいませ。解体途中の建物を眺めると、傷みが目立ちます。今まで慣れ親しんで頂いた建物ではありますがお疲れさまという感じでございます。吊り上げ位置調整中トラックへ積み込み旧の建物を解体する準備として、旧のMRI等を搬出しないといけません。旧のMRIを搬入するときはすぐ横にスペースがあった為、横から搬入して後から壁で塞ぐという設置の仕方をしました。横からの出入口には既に新しい建物が建っていて出すことができません。そこで、本体を分解して旧の表玄関側から搬出することになりました。厄介なのがマグネットの部分です。(ちなみに、電力が供給されていないので磁力は既にありません)新MRIを搬入するときも4トンの物をクレーンで吊り上げましたが、今回の搬出分は更に重い5トン!しかも吊り上げられるところまで出さなくてはなりません。クレーンを設置する場所、電線の配置などクリアしなければならない関門が多分にありました。ご近所を通行された方はご覧になられたかと思いますが、写真の通りに無事に搬出することができました。これも皆様のご協力のおかげと感謝申し上げます。新MRI装置を搬入致しました。この装置は医療機器なので、建設会社とは関係無く、直接業者に発注して搬入して頂きました。外から見ると、かなりの高さのところに扉がついていて不思議に思われた方もおられるかもしれません(写真左)。この部分の扉はMRI装置を搬入・搬出する為だけに存在しています。扉が空中についているので、そこに構台を作ります。適当にやってしまうと重量物を乗せた時に壊れてしまって事故につながりますので、慎重な組立を行います。最初にコンピュータ等を取り込んで組み立てて準備をします。今回のメインとなるマグネットの取り込みとなります。写真中央のピンクの包装がされたカタツムリみたいな形をした品物がマグネットです。この重量がなんと4トン!クレーンの吊フックも超重量用を使用しております。トラックからの地切り時や構台に乗せるときもとても慎重に行っていました。油断が大事故につながってしまいますので緊張する工程です。病院業務とは違いますが安全に業務を遂行することにおいては同じです。それらをきっちりとこなしているところを見ると非常にかっこよく見えました。荷物の取込みが終わり、構台を解体して終了しましたが、本体の組立が残っています。現在も組立中で、11月の診療からの使用見込みとなっております。県立大学側からの吊り込み増築棟は仮使用しておりますが、新築した南東館と呼ばれる部分は2階以上は現在も工事中で、改修部分と合体したり、旧館を一部継続使用するので内装改築を行っています。左の写真が船橋通に面した部分の増築部分です。天井が仕上がっておらず、配管などがむき出しです。危険を伴うので中には入らず、外からの撮影となっております。県立大学の方へ回りますと、増築棟と改修棟の境目がよくわかります。外観のタイル等はそのまま使用(一部補修と洗浄は実施)します。内装は増築棟と同様の見栄えにするためにかなりの改修を実施しますのでとても大変な作業になります。間違った部分のハツリをしてしまったり、手順を間違えてしまうと強度に問題が出たりもしますので慎重に行わなくてはなりません。音や埃の問題もあると思います。エアコンもありませんのでこの時期は熱中症対策も必要と思います。検索RSS(別ウィンドウで開きます)新規の一般病棟2017-07-152Fスタッフステーション3F重症監視室5F第一手術室6月14日の仮使用から1ヵ月が経過致しました。大きな不具合などはなく、ゆとりのある空間が広がっております。引越しするまでは人や荷物のない空間でしたが、実際に使用を開始すると生きた空間として生活の場という雰囲気が出てきます。改修工事は引き続きありますが、新しさで気分がリフレッシュされる思いです。検索RSS(別ウィンドウで開きます)新規の特浴2017-06-175階特浴2台2階特浴3階特浴6月仮引渡(当方からみれば引取?)以降、当院にて搬入する物品を順次設置していきまして、6月14日より増築棟を使用開始致しました。特浴で使用する浴槽には最新のものも含まれているらしく、今回のメーカーさんでは初導入の病院になるそうです。入院患者様の入浴事情もグッと改善されることでしょう。検索RSS(別ウィンドウで開きます)先取りの内装画像です2017-05-09新外来入口付近3階ナースセンター前3階4人部屋の一部5月20日土曜日の午後に増築棟の施主検査を実施致しました。基本的には仕上がった状態での検査になります。6月中旬から一般に使用できるのは2階~5階までになります。1階は職員の仮スペースとして使用致します。現在一般病棟におられる患者様は新しい棟の2階と3階に分かれて移動して頂き、今後の改修工事に備えることになります。その他の部署も6月初旬から内部引越しに入ります。外来と療養病棟に関しましては現状維持にて使用し、10月末頃より引越し予定となっておりますので、お披露目まではもうしばらくお待ちください。撮影できた一部を写真掲載しております。南東からの様子5月中旬の検査に向けて仕上げが急ピッチで進んでいます。増築棟は6月中旬より仮使用をして現在の一般病棟が引越しをします。その為に仮使用の検査を受ける必要があります。検査日は予め申請しなくてはならないので変更はできません。よってそれに向けて工事を完了させなくてはならないので5月の大型連休中も工事を進めて頂いたようです。写真には収めることが出来ませんでしたが、南東からの様子に写っている庇の下部で外部スロープと階段の型枠工事を行っていました。これが完成すれば増築棟の外部も完了予定です。南東からの様子いよいよ外観を見ることができるようになってきます。外部仕上げはほぼ完了しているようで、外部足場を解体しています。中の仕上げにはもう少し時間がかかりそうですが、今までメッシュシートのグレーカラー一色だったものから一気にお披露目です。増築棟の内部・外部を見てきました。間仕切り部分にはボードによる壁ができています。部屋という雰囲気になってきました。(前回の写真と見比べてみましょう)天井部分にも配管が所狭しと据え付けられています。電気用の配線などもものすごい束になっていて、どれがどこにつながっているのかサッパリわかりません。施工する側はわかってやっているのでしょうが、大変な作業だと思います。屋上にはキュービクルと呼ばれる電気設備が設置されています。(写真中央)電力会社から送られる電気をこの機械で受け取って、各部署に分配してくれます。奥側にあるのがキュービクルで手前にあるのが自家発電装置です。自家発電装置は停電時にも電力を供給してくれる大切なものです。手術中や危篤状態の方がおられるときに不測の停電が起こっても対処できるようにする設備です。撮影時はとても良い天気でしたので若草山もきれいに写っています。今は足場がありますが、いずれは障害物のない状態で撮影できると思いますので完成が楽しみです。増築棟の内部を見てきました。1階~5階までの躯体は出来上がっているので、内部の間仕切り等が急ピッチで進められています。各部屋の間仕切りは石膏ボードを使うのが一般的で、そのボードを張り付ける為に下地を組んている状態です。部屋割りもなんとなく見えてくる感じですね。鉄骨の柱や梁の部分には吹き付けの仕上げがしてあるので、外見上錆びてても大丈夫なわけです。仕上げ工事は始まるととても早いです。危険が伴うので内部の様子はなかなか伺えないので期間が開くとまったく違う風景になってしまいますので小刻みに覗きたいところです。掲載している写真は少し前の状態ですので実際はもっと進んでいるでしょう。ALC工事は引き続き施工中です。南東館、新南館は地中梁工事にかかっています。太めの鉄筋にフープ状に加工された鉄筋を取り付けていきます。傍から見ると「適当に並べてるだけで簡単な仕事じゃないか」って思うかもしれませんがそれはとんでもない間違いです。した配置にしないと、コンクリートの厚みが足りない等(「かぶりがたりない」といいます)建物の強度に著しく関わってきます。コンクリートを打設する前には配筋検査というものがありますが、その検査に通らないとやり直しとなって、工程に遅れが出たりもします。ところで、「鉄筋屋さん」というと現場では鉄筋を組み立てる鉄筋工のことを指します。多くの場合、鉄筋材料を納める会社は商社を通じて納入します(材料屋と呼ばれたりもします)。ゼネコンと商社が材料の購入契約をし、商社を通じて鉄筋製造会社が鉄筋加工会社(力のある鉄筋工の会社は自分の加工場)へ納品しそこで現場用に加工します。加工された鉄筋が現場に運ばれてきて、それを組み立てることになります。現場内に加工場を作るスペースがある場合は現場内加工をすることで運搬コストを下げることもできます。ちなみに当院の現場には加工スペースがないので加工されたものが納品されていると推測します。(写真右)そして無造作に置かれているように見えますが、とても大事な点があります。それは木の板などの上に乗せてあるところです。現場の材料は地面に直置きすることを嫌います。材質が落ちたり、運搬時に不便をきたすことが多いので噛まし物(リン木と言います。木でなくてもリン木です)をします。(ALC工事中の写真もそうなってますね?)いつもこういった知恵や職人技には感心させられます。北館の鉄骨工事は完了しました。各階の床や外壁の工事にとりかかっています。今回は外壁について撮影できました。「壁」というと「ぬりかべ」という妖怪を思い出しますが鉄骨造の外壁は塗り壁ではなく、当院はALCという壁になります。コンクリートとは異なった材質で、軽量で加工しやすいようです。アングル等の下地を取り付け、ALCに金属プレートを取り付けた状態で溶接していきます。それを隙間なく取り付けることで壁が出来上がるわけですね。鉄筋→型枠→コンクリートという工法に比べて、時間と手間が格段に減らせるようです。このALCを素地として吹き付け等で仕上げへと続きます。鉄骨建方はほぼ完了した模様です。ここからデッキ敷→コンクリートへと続いて行くでしょう。気が付くと南館の鉄骨建方が始まっていました。狭い作業スペースですので材料などが所狭しと置かれることになります(写真右)が事故の原因になりやすいのでうまく乗り切ってほしいところです。現場にスペースがどんどんなくなっていきますので、道路を利用した荷捌きが増えて、皆様にご迷惑をお掛けすることが増えてしまうかも知れません。フェンスを下げてできるだけ道路にかからないようにしておりますが、なんとも申し訳ございません。建物の形状がみえてきましたので、グルッと撮影してみましたが増築棟の方がずっと大きく見えますね(実際に大きいです)。工事中の建物は工事中にしか見れません(当たり前ですね)ので機会があれば実物をご覧頂くことをお勧めいたします。今年の工事は28日までで、来年は1月4日からの再開となります。来年も引き続きの見守りをお願い申し上げます。(ほぼ変わらず)鉄骨建方が再開して1列増えました。構台を設置していた部分にも鉄骨を建てなくてはならないので構台を解体していっています。(写真中)建っている鉄骨を見ると色がまだらですね?(写真左)搬入してくるときには大抵は錆びているのですが、あとから錆止め塗装をしていきます(タッチアップといいます)。最近では地震等で建物が倒壊したり傾いたりして、建物の強度不足が指摘されることを新聞やニュースで見かけます。あれらは本来必要だった鉄筋の数が足りてなかったり、太さが違ったり(鉄筋を減らせば金額が浮く、鉄筋を細くすれば単価が落ちる)といった人為的な物が殆どです。この鉄骨の錆状態には意味がある(らしいです)のと、鉄骨は設計技師が検査をしてから搬入していますのでご安心を。表面は錆びていても中まで錆びているわけではありませんので、出来上がり時に強度不足になることはありません。(設計段階で強度不足の場合は申請時に指摘を受けるハズ・・・そこで見落としたら・・・ってキリがないので設計事務所を信用するしかありませんね!)新南館側はあまり変化がありません。(写真右)搬入経路として利用しているので工事を進めたくても進められないのが現状です。ダンプとバックホー(”ユンボ”の方が馴染みありますね)のあたりが最後に建てる部分なのですが、どうやって工事を進めるのか興味深いです。建方は小休止となっています。敷地の狭さからそうはいかないようです。建てたところは引き続きの作業が可能です。”デッキ”と呼ばれる鋼材をペタペタと並べて端部を溶接していきます。この上にシートを貼れば床が完成!・・・ではなく、この上に生コンクリートを流し込むことになります。打設後に型枠の解体が必要になります。新南館の写真(写真右)がちょうど準備をしているところです。床下にポールを建ててその上に鋼管を並べてベニヤを敷き込みます。横から見るとTTTTな感じの上の部分に板を敷いていきます。コンクリートが固まったらTTTTを外す作業が必要になってきます。デッキの場合はこれらの作業が省略できますし(材料は戻ってきません)下の階層の仕上がり具合を気にせずに作業が進められるので段取りがしやすくなるようですね。ちなみに、型枠は大工さんの仕事ですが、デッキは主に鍛冶屋さん(刀鍛冶のことではありません。溶接工のことを”鍛冶屋さん”と呼ぶようです)の仕事になるようです。新南館は搬入経路にもなるので、工事が後回しになる見込みです。影響のない範囲では工事が進むようですが、工程が悩ましいようにお聞きしております。クレーンを使って鉄骨の建方(たてかた)が始まりました!柱が立ったと思ったら、梁、鉄骨階段の取り付けまで進んでいました。目に見えて工事が進んでいるのがよくわかる状況になってきました。鉄骨の上に黄色いロープを張っています。立入禁止をしているわけではなく、親綱(おやづな)といって、落下防止の安全帯をかける為に張っています。梁の間に青いネットも張っていて、これも落下防止(落下した時に役立つので落下防止という表現が正しいかはわかりませんが・・・)です。昔の鳶職の方はこういった安全設備なしで鉄骨の上を歩いていたそうですが(なので事故が多かったらしいです)いくら病院がすぐ横にあるとはいえ、痛い思いをしないで済むように安全設備もしっかりとして頂いているようです。室内より構台下の風景を撮影することができました(写真右上)。構台上の風景(写真中上)とはまったく違ってとても複雑な状態です。いった部分も創意工夫して進んでいっているようです。コンクリートが固まると型枠を解体します。解体後の状態が左の写真になります。この部分はこのままの仕上げになると思われます(コンクリートを打ったままで仕上げになるので”打ちっ放し仕上げ”と言ったりします)。実際に床ができてしまうとこの部分は普通は目に触れない場所になります。上から覗き込めるのは今だけです。東側は引続き構台を利用した工事になっています。構台の上にシャープペンシルの芯みたいな棒が散らばっていますが、これが鉄筋です。建設工事で主に使われるのは”異形鉄筋”と言われる物で、単に丸い鉄の棒ではなく、表面が凸凹とした加工が施された物です(写真右)。丸い鉄棒に比べて、コンクリートの付着が良く、強度がアップする効果があるようです。我々の建物は細かい知恵の積み重ねであることが確認できますね。ちなみにこの鉄筋を組み立てることを”鉄筋配筋”といいます。建築用語は独特ですね。検索RSS(別ウィンドウで開きます)ついにコンクリート打設に入りました2016-10-21ポンプ車を使って打設コンクリート流し込み中ミキサー車ようやく、本格的な躯体工事(建物の柱、梁、壁、天井といった部分の工事をまとめてこういいます。クロス貼やペンキ塗りといったものは仕上工事といいます)にはいってきました。鉄筋を組み立てて、型枠をして、生コンクリートを流し込む・・・というのが一連の流れです。今回の増改築はS造(鉄骨造)なので鉄筋配筋、型枠といった工事はあまり多くありませんが・・・。生コンクリートをポンプ車等を使って流し込んでいくことを「打設する」と言い、独特の建築用語なのですが、どうしてでしょうね?コンクリートを流し込んでいる時に、型枠の外側から木槌などでガンガン叩きます。バイブレーターと呼ばれる振動する棒を鉄筋の間に挿し込んだりもします。これは生コンクリートが隙間なくきっちりと型枠通りに流し込まれていくことを促進します。いった作業をすることから「打ち込む」→「打設」という言い回しになってるのではないかと勝手に考えています。ちなみにこれらの作業を省くと、角がボロボロになっていたり骨材が一部に固まってしまう(ジャンカと言います)状態ができてしまいます。なるとハツリをしたり左官補修をしたりとなってしまい製品として劣化してしまうことになります。叩く音やブーンブーンといった音が鳴り響いてうるさく感じてしまうのですが、良い製品を作る為と御理解頂ければ幸いです。右端の写真はミキサー車がポンプ車に生コンクリートを流し込んでいます。この青いミキサー車、私の知る限りでは車番が全部22-22なんです!狭い船橋通りを大型車が通る為には、許可を取らないといけないのですが、22-22番だらけでどれがどれやら・・・。掘削工事は終了しました。前回から比べると、目に見えて工事が進んでいる状態です。杭工事で地中に埋めた杭に鉄筋加工しています。そこから鉄筋を繋げて梁にします。普通の家の床下は地面になっていることが多いですが、大きな建物になると排水等は床下に集めてから排水することになります(地下ピットと言います)。そこにも強度が求められる為、地下に梁を設けます(地面の中にあるので地中梁)。北面西側の写真には仮設足場もありますが、これは後で足場を組むのは大変なので先行して組んであります。工程を先に見据えた工事管理の妙ですね。北側東面は地下6mの空間をそのままにすると工事に支障が出ますので仮設構台を作り、その上にクレーンを乗せたりして建物を建てていきます。最後には地下に水槽が入りますので解体をしてしまわないといけないのですが、この仮設工事だけでも一軒の家を建ててる雰囲気です。工事現場の組み立ては一つ間違うと莫大な出費となりますので、工程管理はすごいものだと改めて感じます。山留工事の杭打設は無事終了しました。大型のクレーン車(35t車でした)は近くの橋を通過すると危険(重さで橋が崩れる危険)があります。船橋通は北向き一方通行ですので、入ってくるときは通常の走り方で入ってこれる(それでも大型の許可が必要です)のですが、出ていく時に橋が通れないのです。そこで深夜の1時に南側へ逆走して搬出致しました。(もちろん警察等への届けをして許可を頂いて実施しております。)掘削工事は重機を使って大きく掘り起こしていきます。不要な土が出てきますのでダンプを使って外へ搬出します。場内は土だらけで、雨が降るとドロドロになってしまいます。そのままダンプが外にでると、道に泥をまいてしまいますので場内に鉄板を敷いたり、砂利を敷いたりしてできるだけ外部に迷惑をかけないように準備をしてから作業をしているようです。本格的に土砂の搬出が始まると、交通にも影響がでるかもしれません。皆様にできる限りご迷惑をお掛けしないように工事の方にもお願いしております。ご協力お願い致します。(土留、土止工事とも言います)です。本杭工事と似た機械を使って工事を進めていきます。山留とは仮設工事になります。普通にザクザクと掘っていくと山崩れが起こってしまいます。(”山が来たぞ~”って言ったりします)そこで、土があるうちに杭(写真真ん中)を打ち込んでおき、少し掘っては壁を作る(”矢板を入れる”と言ったりします)作業をします。打設後(写真右)の柱の間にちょうどいい長さに切った木板や鋼板をシャッターを降ろすように入れていきます。することで山崩れを防ぎながら地下深くまで掘削できるわけなのです。今回の山留深さは最深部で約6mとのことで、この後は掘削から構台設置へとつながっていくようです。ちなみに山留工事そのものは掘削をうまく進めるための工事ですし構台も工事をやりやすくするための作業ですので、仮設工事という範囲になります。建物を建てている姿が見えて来るにはもう少し時間がかかりそうですね。現在、杭打ち工事を行っています。杭の深さは9mとのことで、一本だと長すぎて運べないので2本を組み合わせて打ち込むそうです。クレーンの先端にリーダーと呼ばれる器具(黒い棒です)を取り付け、それに従って真っすぐに錐もみして地面に穴を開けていきます。開け終わった穴に杭を差し込みます。大きな機械が大きな柱を吊り下げているシーンは迫力があります。病院の基礎となりますので事故なく終了して頂きたいです。関しましても従来通り行っております。工事の手順は下図1~6の流れとなっています。