地下6~7mに、延長L=2,093m、内径φ1,000mmの下水道管渠をミニシールド工法にて築造する工事を行っております。中間立坑11箇所の中間接続は、小口径推進工法により築造管と接続します。工期は、平成24年12月27日~平成27年2月28日の予定です。現在は、仮掘進が完了し、本掘進のための設備などの場内整備を行っています。JV(共同企業体)で、元請け職員3名、協力業者約9名で作業を進めております。7月下旬ごろからは、昼夜の2交代制での施工になります。現場の状況ですが、夜も作業しますので、近隣に騒音を与えないように防音ハウスの中での作業となります。よって、屋内作業となりますので、日が直接あたらないものの風通しが悪いため、熱中症に注意して作業を行っています。忘れずに、現場作業員が一致団結して現場力を発揮して、そして地域の皆様に喜んでいただけるような設備を作り上げるようにがんばってまいります。施主様よりうれしい一言がありました。仕上がりの良さをほめて頂きました。この一言は何よりもうれしい言葉です。この施設を実際に使われる方のことを、考えての変更も行ってきました。今度は、実際に使って頂く中で「使い勝手がいい」と感じて頂けたら、本望です。鉄骨工場製作の遅れにより、建て方が予定より5日遅れました。余裕を持たない工程での5日遅れ。厳しい状況の中、工程管理を練り直し、鉄骨業者のみで集中作業させました。なんと、結果は工期短縮。現場は、前倒しの雰囲気が定着し、順調に進んでいます。配筋等もろもろのチェックは欠かすことはできないが、その中でも一番、神経を尖らせたのがベースパックの位置確認。この時期、施工図のチェック等もあり、昼夜通してチェック三昧です。世間では、クリスマス一色の25日、現場では、おごそかに地鎮祭がとり行われました。施主様をはじめ、大勢いの方々に、ご出席いただき現場の安全を祈念しました。神事の最中は、所長である私も、施主様にご迷惑をかけぬよう安全施工を祈りました。私のモットー「協調性」を掲げ、協力業者と連携とれた現場にして行きます。