橋台は1月末に完済検査を終えて引継ぎが完了しています。北側の橋脚は現在鉄筋を組んでいるところです。こちらも最後のコンクリート打設を3月3日に行なう予定しています。それが終わると南側、北側の順に護岸工事を行いますが工事が完了するのは5月にずれ込む見込みです。工期延長につきましては正式に決まり次第、報告いたします。建築、設備工事は既に完了しました。現在のところ、場内配管とブロック積工事を残していますが、これらを2月中に完了させる予定です。これを終えると盛土および整地作業を行なって工事は全工程を完了します。現在のところ、3月12日頃に完了する見込みです。仮囲いが完成し、現場付近の景色が一変しました。開口部の上には、防音対策として防音シートを設置しています。現場内では現在は幅3mの仮設道路を施工中です。】2011年01月02日2つ施工している橋脚の1つは15日にコンクリート打ちを行ないました。これから約一週間にわたって養生(ようじょう)を行います。外力が加わらないように保護しておくこと・・・つまり、丈夫な橋脚になるためにゆっくりと力をつけさせているところなのです。残るもう一方の橋脚もこれから18日と22日にコンクリート打ちを行ないます。橋台については既に完成しており、ひび割れの検査も無事クリア。いくつかの検査を受けて引き渡される予定です。雪にも負けず、現場はどんどん進行しています。1月中に進捗率80%を突破しました。完成予定の2月まであと少し。