工事日誌です、来週は雨が気になりますね。北鹿追のT様、基礎工事が終了、天端均しも終了で土台据え付けが本日ですがこのところ雨が近くてどうしようかと、監督員の木皿君が悩んでいます。芽室のS様、仕上が進行中、クロス、塗り壁が終わり、設備と電気工事が競争です、当社は現場管理が比較的にしっかりしていますので、2業者以上はぶつからない様に段取ります。清流の里のS様、内部はボード屋さんがきて石膏ボードを貼っています、早くてきれいですよ、外部は写真がありませんがケミィューの梨地14tを貼っています塗壁にします、かなり進んでいますよ。さんの工事は完成後は内装仕上げです。東のS様、気密測定しているところです、数値はと尋ねたら、まだだそうです、(忙しすぎるそうだ)、昨日お客様に鍵をお渡ししました。札内北栄町S様、天端の均しを左官屋さんが行っています、会社の土場では壁以外の材料のカットを行っています、壁は丸十木材のプレーカット工場で施工してもらっています。札内文京町のY様、フレーミング中です、フラット屋根なので空気の流れが気になります、中の写真はまさに空気の流れの為のスリットです、開口部は下に防水用の黒いテープで施工します。H様の一部改装を行っています、更には6月に引き渡した2世帯O様のカーポートと物置の基礎工事中、大忙しいそんな時期ですが、とてもありがたいです。