各地で収穫祭が、特にこれからは蕎麦でしょう、8.9日が鹿追そば祭り行きたいですね。S様宅、屋根のアスフアルトシングルの施工です、外部なのでヘルメットの着用をお願いいたしました。内部は吹抜けの下地を作っています、昨日7日にフレーミング工事の終了、次は設備と電気の配線工事になります。今日からは左官職人による塗壁の作業に入っています。G様宅、本日よりフレーミング工事に入りました、まずは土台と大引の設置から、二本松さん、中崎さん、佐藤さんの3人で施工します。基礎工事の型枠はずしです、埋め戻しが12日です、カットの植村さんが本日から工場で作業開始です。北鹿追のT様宅、断熱工事と外部の樹脂サイディングの施工中です。当社の大工さんは4週6休が基本です、9,10日とお休みです、事務所はお客様との打ち合わせを優先で、出勤する人もいます。