工事日誌おはようございます。昨日は凄くて寒くてユニクロのヒートテックを着てしまいましたwそれにしても寒くなるのが早いですね。それでは現場の進行状況です。鹿追のT様邸は屋根工事が終わり設備工事と電気工事を行っています。ここの現場は1種換気でライフブレイスと言う換気装置を使います。詳しくはhttp://www.pwstd.co.jp/select_line/lifebreath/index.html今日も電気工事の打ち合わせで鹿追へ旅立ちますw札内のY様邸は外壁に梨地というサイディングを貼って今日で終了します。明日にコーキングして来週には塗り壁施工予定です。内部はユニットバスも入り、ナラのフローリングもいつでも貼れる状態になってます。明日から大工の新沼さんが入る予定です。さぁ段取りしないと!!!札内S様邸は昨日から板金屋さんがアスファルトルーフィングを施工しています。(多分僕がやりますので遊びに来て下さいw)石膏ボード貼りとなります。清流の里のS様邸は造作が今日で終了し塗装工事が行われます。和室が小上りになっていて腰壁が貼ってあります。ここの現場は10月22日(土)10:00~17:00現場見学会を行います。詳細は後日改めて報告致します。札内I様邸は土台、大引き、ダンネツ、床貼りも終わり今日から1Fの建て方です。天気が崩れないことを祈りたいです(涙)札内J様邸は基礎工事が全て終了し、金曜日から大工さんが出る予定です。上士幌のH様邸は昨日で美装が終了し、今日はカーテン関係の取り付けと内部のコーキングです。施主様は芋掘り最盛期でいも寄りをおこなっていました。新じゃが♪新じゃが♪ここの他に写真がありませんが帯広のY様邸が今日布基礎の打設(コンクリートを枠の中に流す)なってます。