組織の一律設定についてよくあるご質問タスク数やユーザ数に上限はありますか?Classicで使用できますか?コミュニティユーザは使用できますか?カスタムオブジェクト数はどのくらい利用しますか?ユーザの無効化やSMAGANNライセンス・権限セットを外すことによる影響はありますか?複数のユーザが同じマスタを更新できますか?困ったときは新しく追加したユーザが表示されない「アプリケーションへのアクセス権がありません。祝日の一括取り込みリリースノート製品サイトへお問い合わせアサインメトリクスガントチャートと合わせて、メンバーごとに毎日の保有タスク数や割り当て工数を確認することができます。開いているマスタだけでなくリリース済みのマスタ全てを対象とすることができるので、いつ誰が空いているかを簡単に確認することができます。右上にあるアサインメトリクス表示アイコンをクリックします。ボタンをクリックします。ユーザ一覧に表示されるのは、開いているマスタに参照権以上が付与されているユーザのみとなります。選択したユーザの開いているガント内の工数がテーブル形式で表示されます。選択したユーザがユーザ名の昇順で表示されます。各ユーザの日付ごとの工数・タスク数が表示され、クリックすると集計対象となったタスクのリストが表示されます。開いているガントチャートに対して変更を行うと、自動的に変更内容が反映されます。「開いているマスタのみ」か「リリース済みのマスタ全てを対象とする」かを切り替えられます。デフォルトはチェックなしの状態となっており、開いているマスタのみを対象として集計します。チェックありに変更した場合、マスタの権限に関わらず全てのリリース済みのマスタを対象として集計します。「工数」か「タスク数」か表示を切り替えられます。工数が表示されている場合のみ、値によって番号2の日付部分の背景色が変わります。集計条件の設定を変更できます。アサインメトリクスを閉じます。アサインメトリクスの表示高さを変更できます。リリース状況が「開発中」または「リリース済み」の単マスタでのみ使用でき、マイリストや調整では使用できません。ガント表示単位が「日」以外の場合、アサインメトリクスは表示できません。アサインメトリクスが表示されている場合、ガント表示単位は「日」以外に変更できません。開いたマスタで参照権以上が付与されているユーザの工数、タスク数を数値化し、ガントの日付と対応した状態で表示します。クリックして変更が可能です。以下の条件すべてにチェックがありの状態として表に反映されています。開始日(from)が今日より前のタスクは、休日・祝日を除き今日から終了日(to)までの日数で日割の計算を行い、各日付に表示します。終了日(to)が過ぎているタスクの工数のみ、今日の分に積み上がります。開始日(from)が今日より前のタスクは、休日・祝日を除き今日から終了日(to)までの各日付に件数を表示します。終了日(to)が過ぎているタスクは、今日の分に積み上がります。すべてのタスクは、休日・祝日を除き開始日(from)から終了日(to)までの日数で日割の計算を行い、各日付に表示します。休日・祝日を除き開始日(from)から終了日(to)までの日数に件数を表示します。進捗した分を工数から除外して残工数を算出し、工数計算を行います。例:工数1、進捗率50%のタスクの場合、残工数は0.5。進捗率は考慮されません。進捗した分に関係なく登録されている工数で計算を行います。例:工数1、進捗率50%のタスクの場合、残工数は1。工数・タスク数に関係なく状況が「保」となっているタスクは、集計の対象から除外します。工数・タスク数に関係なく状況が「保」となっているタスクも、集計の対象とします。日数は、カスタム設定や休日オブジェクトで設定された曜日・日付を除きます。工数は、小数点以下2桁まで(3桁以下は切り上げ)です。