「3ヶ月も納期が延びたら、建設の搬入据付けスケジュールがひっくり返ります。あの機器を据え付けないと着手できない後続工事がみんな遅れます。プロジェクト全体の納期に影響がありえます。「調達として心配なのはコストアップですね。あのメーカーはこういうチャンスに、必ず余計に上乗せして要求してきますから。「サブパイプラックが近くにあるので、干渉を避けるためには配管ルートを迂回する必要があります。「そうなると調節弁の位置も変わるね。計装のケーブルルートも見直さなけりゃ。「今の程度の重量増なら、コンクリート基礎への影響は限定的です。