皆様からお送り頂きましたご支援金を、少しでも経費を抑えながらも、良質な新猫舎が完成出来るよう、頑張ります。今日は朝から秋葉台へ。秋葉台にある資材収納庫の整理と、明日の産廃ゴミ出し。以前、使われていた方の荷物がギッシリ詰まっていて、それを処分するため。この物置には、現在勧修寺ガーデンの駐車場にある物置に収納されている資材を入れる予定。日々の資材は、プレハブ内に作る資材置き場に入る。先日から近隣の方へご挨拶に廻っていて、前回お留守だったご家庭も今日には皆さんとお逢い出来て、無事ご挨拶というか、活動へのご理解とお願い、挨拶に廻れた。保護猫は全て完全室内飼育をし、毛やニオイ対策もしているけれど、もしも万が一に何らかのご迷惑をおかけしている時は、会の向上のためにもどうか忌憚なくお声を届けて頂きたい事をもお願いをする。勧修寺も民家のど真ん中という立地条件で、色々日々考えてきたつもりだけれども、今度は土地柄も違う滋賀県大津市の民家の中。皆さんに受け入れて頂けるよう、最大限の努力をしたいと思う。猫を飼っている人は、こんなもんか~と、思われないような管理を続けていきたいと思っている。涼しくなり、疲労を緩和する。ガーデンの猫達は、みな元気。ルーム1だけ、若干目に感染を起こしている子が数匹居るが、かなり良くなって来ているので、あと数日で投薬も切れるだろう。先日、新しく入設した成猫達のご紹介を移転前にし終えたかったのだけれど、やり残してしまいそうな今月のスケジュールですが、お陰様でFIVの子達も安定していて、というか、普通というか、元気で、安心しています。今の場所に慣れた頃なのに、再度の搬送が気がかりですが、細心の注意を払いながら乗り越えたいと思います。今日は、先日、スタッフKちゃんが楽天で頼んでくれた「ひんやりクールハウス」のご紹介♪これ、かなり使用感として良いと思います。勧修寺ガーデンはオフィスが一番暑いのですが、ほんとにこれさえあれば大丈夫、ってなくらいにハウスの中がひんやり冷気で、ゆずもネネもかなり気に入って入ってます。構造は、クーラーボックスの周囲から冷やす版、みたいな感じで、周囲にあるポケットの中にアイスノンを入れておく構造です。ナイロン素材なので掃除もかなり楽チンで、毛が着きません。苦節半年で捕獲したちゃあちゃんも、随分落ち着きました。ケイジはちゃあちゃんが落ち着くように置いてありますが、プレイルームの猫棚で寝ている時もあります。横に居るのはくーちゃん。大きさが・・・(笑)まぁ、確かにくーちゃんはでかいか。(笑)原因不明で右眼の周囲がはげたのも、もうすっかり完治で毛が生えました♪そうそう・・・まだ移転も済んでいないのに、秋葉台で今日野良さんに逢いました。^^;お腹・・・大きかったなぁ・・・。哀しいかなというか、何故か捕獲機を秋葉台に降ろしていて、捕獲用の備品もあったので、すぐさま捕獲機をかけましたが、どこか行ってしまった。明日も行くので、今日はふたが閉まらないようにして、ご飯だけ置いてきました。食べても閉まらず、出れる、となると、捕獲機の中でご飯を食べられるようになるかも・・・を狙って・・・です。色々な業者さんとの現場確認や、少しでもローコストに抑えたいための価格交渉、移転に関する作業で移転先の秋葉台と勧修寺を行ったり来たりする日が続いています。プレハブは最終的に基礎工事は工事費を浮かすために自分たちでやって、プレハブ本体と搬入組み立てで65万円ほどでおさまる事が決まりました。完成は28日で、それまでに基礎工事の一部を26日~27日に行い、プレハブ建築完成後に残る基礎となるコンクリートを流す事になっています。基礎工事の一部は我々で行いますが、生コンを運ぶ事や残土を運ぶ業者探しも同時進行で行っています。内装材料(部屋の間仕切りやドアや床等)も現在25万円ほどになると見込まれますが、さらにローコストを目指し材料屋を探し、29日の朝に搬入、その後3日かけて内装工事と電気工事を行う予定です。本当に泣きたいくらい費用がかさみますね・・・でも、ここは諦めずに、迫る日付と睨めっこしながら、まだしなければならない工事に関する全ての業者さんとの値段交渉を頑張りたいと思います。最終的に、猫舎新設に伴う緊急ご支援のお願いのご寄付閉め切りは、10月20日を予定致しております。こちらは改めて、ご支援のお願いを呼びかけさせて頂いておりますページに正式に記させて頂きたいと思っております。Sun移転に伴う猫舎建設費用緊急ご支援のお願いに関するお知らせご報告が大変遅くなりました。数社の業者さんへの見積もり依頼や交渉でなかなかご報告が出来ない状況でありましたが、京都市内の業者さんでお世話になる方向性で決まりました。始めに会社まで伺い、見積もりをお願いしたA社さん。中古プレハブ本体と組み立て、基礎工事一式で180万円。B社が同内容で80万円。C社が工場組み立て品の中古ユニッハウスで40万円。こちらは運び入れる道の幅が無いため、物理的に無理。盆明け月曜日である明日に2社お返事を頂きますが、あまり値段は変わらないと思われるためほぼB社で決まりそうです。骨組みはプレハブなので、中の各部屋の仕切り等の内装工事はくらちゃんともう一人応援で、ガーデンの柱も入れに来てくれた、くらちゃんの後輩の山崎くんにお願いをし、約二日間で急ピッチで内装工事を進める予定をしています。電気工事は、くらちゃん達の作業後の梁が入ってから伏見区内の業者さんに依頼をし、およそですが、内装工事の材料費に約30万、電気工事費に約30万から50万、空調費に15万、ほどの出費が最低見込まれます。外装工事は、とにかく後。移転後にくらちゃんがします。こちらは材料費だけでいけると思われますが、現状だけで100万からの費用が足りない状況です。何とか、出費を抑えられるようにさらに使う材料も吟味し、進めて参りますが、今の試算はすでに考えて考え抜いての試算となっております・・・。仮図面ですが、あがっております。