既存の工場だけでは相次ぐ受注に対応できず、キャビンの組立用の新たな工場を早急に必要としていました。建物全体をグラウンドスクリューを用いて支えることに決定しました。構造解析の結果、壁には独立基礎、屋根の棟の支柱には二重・三重の基礎という結論に至りました。横15kNという数値が算出されています。2008年1月4日から11日の期間で、腐葉土を除き、整地をし、アスファルト加工を行いました。Holzbau社はその時間を壁要素の事前組立に当てました。アスファルト面のコアボーリングの作業が行われました。グラウンドスクリューの打ち込みの際、土圧による変位でアスファルト面がアーチ状に盛り上がることがありますが、少し(25cm程)土を掘り起こすことで、これを防ぐことができました。2日半後には、全てのグラウンドスクリュー66本の打設が終わり、表面は再度埋め戻され、接続金具が取り付けられました。作業が引き続き行われました。コミッショニングは2008年2月18日ですが、これは着工から35日後のことです。短い工期は、グラウンドスクリューを使用する工事大きなメリットですが、それ以外には、例えばアスファルト床面に関しては、特に正確な水準かつ効率よく造ることが一貫して可能です。場所を取らないグラウンドスクリューを使用することで利用可能な建物面積の割合が大きくなります。後に解体や取り壊しが必要となった時には、全ての材料は再利用可能なので廃棄物をあまり出さずに済むということもメリットの一つとして挙げられるでしょう。Switzerland‐クリナー社スイス公式代理店)はスイスの街Churに2階建ての校舎5棟を施工しました。スイスは日本と同様に山に囲まれ、地中に岩盤のある地域がとても多い国です。グラウンドスクリューFシリーズを使った2階建てコンテナ施設。学校として使われています。クリナー社の中庭にあるホール。本社で開かれるワールド・アライアンス・ミーティングでは、このホールが毎年使用されます。既存の工場だけでは相次ぐ受注に対応できず、キャビンの組立用の新たな工場を早急に必要としていました。その他(広告、フェンス、木材デッキ、公園、道路&交通施設)。