adminお疲れ様です。今日はリブ管で使うツールを開発したいという事で、要件の説明を受けました。ツールは15日までに作成終了とスケジュールが切られているのですが、PCの環境構築がまだ3台のうち1台も完了しておらず、まったくツール作成には着手できていない状況です。LIB管理の実業務、PCの環境構築もあり、明日1日では終わらない内容です。明日進捗によってはAさん(客先側リーダー)に相談しようと思います。Tさん、お疲れさまです。PCの環境構築について、以下もし。1.三台が同じ仕様なら、まず1台目を実施して、じっくり手順を書き出す。手順書は、PCが操作できれば誰でも実施できるようなレベルにしてください。これは手順書を作るときの考え方ですが、他の現場でも必要となる事があります。残り2台は同時に構築しましょう。構築時にいろいろ処理の待ち時間があるでしょうから、その間にツールの仕様を自分なりに書きだしてみてください。その時はPCに向かわずに紙に書いてください。その方が頭が活性化しますよ。消せるボールペンFLIXIONがおすすめです。