レポートMarketplace製品アプリケーション請求とライセンス情報よくある質問ログアウトアカウントにログインサポートにお問い合わせください。コミュニティをご利用ください。チャートは、合計スコープと比較したスプリントの完了済み作業を視覚的に表します。プロジェクトの健全性の維持に役立つ警告や、プロジェクトの進捗に関する解析結果も提供します。パスからの逸脱などの問題を素早く特定できます。クリックし、関連するプロジェクトを選択します。メニューをクリックします。チャートを表示できます。完了した作業量と残作業量を日次ベースで確認できます。ボードにのみ適用されます。ポイントのみが含まれます)。ポイント、課題数、見積もりなど、様々な方法で測定できます。横軸は時間を表します。チャートの線と線の間の距離が作業残量です。プロジェクトが完了すると、線が交わります。クリープを特定するには、「作業スコープ」線を調べます。