ない外構工事と重なる現場。予定を確認し、資材の配置図をエリアごとに作成。工期から逆算し工区ごとにブロックに分け無理なく人員配備し、先の見える化を図り施工。施工員の現場での割り付けや資材数量積算の労務を軽減。spacepoint01盛替え工程を含めた割り付け図面を作成し盛替えコストを削減しました。point02エリアごとの施工計画図面を作成し、他業者とのラップ作業によるロスを軽減しました。point03現場社員に見える化を図ることでロスと労務を軽減しました。次の事例へお客様の仮設部として、ともに考えます。社内には設計担当が常駐し、作業性の良い足場の設計から、必要な補助器具まで1からご提案します。