土地探しもお手伝いします。新しく基礎工事にかかる現場です。職人さんの段取りがつきましたら基礎工事に着手します。4月下旬より、基礎工事に着手しています。現在、掘り方を終え、砕石転圧を行っています。鉄筋組みを開始します。鉄筋組み完了、型枠施工中です。鉄筋組みも終えて、型枠を施工しています。型板立てが済み、固定する金物を取り付けています。水平器を使って、レベルをチェックしながらの作業となります。配筋検査を受けました。鉄筋工事も終わり、第三者機関の配筋検査を受けました。メジャーをあてながら鉄筋のピッチ等までしっかりと見てもらい、記録写真も撮ってもらいました。無事に合格し、17日のコンクリート打設に向けて現場を進めていきます。基礎型枠の脱枠を行いました。埋戻しを行って、基礎工事は完了となります。6月3日の上棟に向けて、準備を進めていきます。上棟工事を行いました。朝から晴天の下で、上棟工事を行いました。屋根の野地板まで施工完了しました。建築金物を施工しました。屋根工事、完了まであと少しです。屋根工事がほぼ完了しています。N様邸の屋根は、ガルバリウム鋼板のたて平葺きです。あとは、棟金物や小口を施工して全て完了となります。中間検査を受けました。第三者機関の中間検査を受けました。現場をチェックし、記録写真も撮っていただきました。吹付断熱工事に向けて現場を進めていきます。10.2019年06月29日ベランダ防水を施工しました。ベランダのFRP防水を施工しました。N様邸は、色はグレーを採用しています。吹付断熱工事を行いました。断熱材の吹付を行いました。屋根直下から壁まで、隅々まで断熱材が充填されています。12.2019年07月05日フローリングを施工中です。断熱材の施工も終わり、床のフローリングを施工しています。フローリング材を大工さんが、すき間なく施工してくれています。外壁工事を進めています。外壁工事が始まっています。N様邸は、ガルバリウム鋼板の角8仕様にて施工しています。和室の造作も仕上がりました。N様邸の和室は、柱の見える真壁和室です。大工さんの造作は完了しました。15.2019年07月30日ユニットバスの施工を完了しています。ユニットバスが施工されました。N様邸では、入口を3枚引き戸を採用し入口の広いお風呂となっています。大工工事が完了しました。お盆前に大工工事が完了しました。これから、仕上げ工事へと進めていきます。17.2019年08月27日クロス工事が完了しました。仕上げ工事に入り、クロス工事が完了しました。この後は、玄関ポーチや設備器具付へと進めていきます。左官屋さんが玄関ポーチを施工中です。ブロックでポーチ下地の形状を作っていきます。N様邸はスロープ付きのポーチになります。この上に、下地を作りタイルを貼っていきます。仕上げ工事も完了しました。カーテンを取り付け、畳も納められました。これで、中の仕上げ工事は完了となります。中の工事が終わり、外構工事を行っています。門柱も設置し、外構工事が完了しましたら、完成・お引渡しです。外構工事も終わり、無事に工事完了となりました。これで、お引渡しとなります。N様、これまでありがとうございました。土地探しもお手伝いします。定休日/日曜・祝日イベント資料請求・お問合せ電話ページトップへ。