]講演会に参加してきました。]連休終了!休みの過ごし方。]5月がはじまりましたね。本日は、月に一度実施しているQC会議&カイゼン活動実績会議でした。QC会議やカイゼン活動に関してはこのブログでも幾度となく記事にしています。弊社の受託開発グループでは各自の[予定]作業工数(時間)と[実績]作業工数(時間)の記録をつけて毎月、予定と実績の差を確認しています。実績の時間を記録するのはなかなか大変なのですが、なんとか1年近く続いています。予定と実績はズレるものなので違いがあって当然です。そのズレが、どうして発生したのか?良いズレなのか?悪いズレなのか?など、など。みんなで意見を出し合って次からの作業効率化につなげています。会議が終わった時にある社員さんから質問がありました。「どうやったら見積もり工数の精度があがりますか?やっぱり経験しかないですか?」ん~~経験だけあっても見積もり工数がめちゃくちゃな人も居ますからねぇ。自分で、自分の作業時間を見積もる分には次の点が重要だと思います。自分の力量を知っている。・自分のできる事が明確。・自分のできない事も明確。・やった事がない事も明確。これからやろうとしている作業を理解している。・完成までの道筋が見えている。・何が分からないのか、わかっている。(何を調査しないとダメなのかわかっている)・調査するべき事が詳細に明確になっている。・作業、調査、すべてのやるべき事に対してインプットとアウトプットが明確になっている。考えうる限り、いちばん最小の単位になっている。いった所でしょうか?この中で特に大事なのが作業が最小の単位になっている。事とわからない事が明確になっている事。