土地探しもお手伝いします。見学会が終了しました。3日間の見学会が終了しました。明日、改めてクリーニングをしてお引渡しとなります。Y様、ありがとうございました。明日からの見学会に向けて準備を行いました。3日間、よろしくお願いします。外構工事も完了しました。外構工事も完了し、現場での工事が終了しました。1月に見学会をさせていただき、お引渡しとなります。外構工事も始まりました。中の仕上げ工事の進みに合わせて、外構工事も始まりました。前面のアプローチ工事とともに、外周のフェンス工事も施工します。5.2019年12月06日クリーニングを行っています。仕上げ工事も進み、中のクリーニングを行っています。工事中のホコリを隅々までキレイにしていきます。6.2019年11月13日システムキッチンを施工しました。システムキッチンが入りました。黒色のキッチンを採用され、キッチン周りとキッチン天井の黒、横の壁の木目、天井の白とコーディネートされています。外壁工事が完了しました。玄関廻りの板張りも終わり、外壁工事が完了しました。足場を撤去し、玄関ポーチ、外部配管の工事へと進めていきます。8.2019年10月31日クロス工事を開始しました。中の大工工事が完了したので、仕上げのクロス工事を開始しました。パテ処理を行い、その後クロスを貼っていきます。外装の板張りを施工中です。玄関廻りの外装は無垢板を施工しています。壁と軒天ともに大工さんが1枚1枚施工してくれています。10.2019年10月21日フローリング板張りの壁です。キッチン横の壁に、フローリング材を張っています。角の部分までキレイに収まるように大工さんが慎重に施工してくれています。11.2019年10月21日LDKの段違いの天井を施工しました。Y様邸は、キッチン、ホール、リビングと天井の高さが違います。設計通りの高さに、天井の石膏ボード張りまで完了しました。外壁施工を行っています。外壁工事が始まりました。板金屋さんがガルバリウム鋼板を貼ってくれています。13.2019年10月05日ユニットバスを施工中です。ユニットバスの工事を行っています。外周ができたのでこれから内部を施工して、今日中に完了の予定です。建具枠の取り付けを行っています。木製建具枠の取り付けを行っています。水平、垂直を確認しながら、ビスで固定していきます。石膏ボード張りを行っています。床のフローリング工事も終わり、壁の石膏ボードを施工しています。壁のボードが張り終わったら、天井下地の施工を行います。吹付断熱工事を行いました。16、17日で吹付断熱工事を行いました。先行して電気配線を行い、壁、屋根直下に断熱材を吹き付けてあります。この後は、内部の大工造作工事を進めていきます。17.2019年09月09日サッシの取り付けを行っています。現場にサッシ枠が入り、大工さんが取付を行っています。床組も捨て張り合板まで完了し、来週の吹付断熱工事に向けて現場を進めていきます。写真手前は、樹脂束を使い大引きを施工した状態です。この上に、根太を施工すると写真奥のように床組完了となります。あとは、屋根工事の開始を待つばかりです。上棟工事を行いました。雨で一日延期して、本日上棟工事を行いました。レッカーさんと大工さん6人で無事に棟上げできました。来週から大工工事を進めていきます。伏せを施工しています。材料搬入等の準備を進めて、23日(金)の上棟を迎えます。脱枠し、外部埋戻し中です。来週の上棟工事に向けて準備を行います。型枠工事を進めています。明後日、コンクリートを打設します。行い基礎工事に着手しています。本日中には鉄筋組みを終えて明日、第三者機関の配筋検査を受ける予定です。土地探しもお手伝いします。定休日/日曜・祝日イベント資料請求・お問合せ電話ページトップへ。