沼田ほ場整備工事の現場報告です。お問い合わせ新着情報INFORMATIONTOP新着情報ブログ沼田ほ場整備工事の現場報告です。沼田ほ場整備工事の現場報告です。2019.09.12お疲れ様です。本日のブログ投稿者は瀬尾です。内容としましては、沼田ほ場整備工事1工区、沼田ほ場整備工事2工区の現場報告です。大きな800*1200の水路が残りわずかまで、据付が完了し800*1100の水路も同様に残りわずかまで、据付完了。水路の復旧が完了致しました。今週は300*300の水路据付、800*1200の水路で落差工が入るところの据付を行います。土工の方は、畦畔を仕上げています。基盤整形の施工を行いたいのですが雨で土が泥みたいになり、乾かしている途中なのですが乾かしている最中に夕立の雨。一日雨が降ったりとさわれない状況です。厚みの立会、現状基盤高の立会が終了しました。準備工を行い来週からは、構造物の取壊し、表土剥ぎを行って行こうかなと思っております。短い、写真も少ない文にはなりますが、ここで終了させて頂きたいと思います。次回は、沼田ほ場整備1工区、2工区の現場報告がもう少し分かり易く、現場の状況をお伝え出来るよう写真も準備しときます。以上で瀬尾のブログを終了いたします。