最近の現場は足場が完備で有難い。10年ちょっと前なんか、度胸試しの様な現場ばかりでしたね。強風注意報が出てたのですが、今日は風は吹かず。土曜の天気に比べると、雲泥の差。次の現場入りはあさって(30日)、形鋼の取付けを行なう予定です。組立てアンカーの仮付け作業を実施。今日は今冬の底と思える位の寒さ。強風が吹き付けて寒いったらありゃしない。橋脚の既存コンクリの外面から200mm・500mmを縦横方向の主筋の芯に設定。溶接ホルダーを上に上げて、上から下へ仮付けを行ないつつ下がって行きます。17時ちょい過ぎに約350本のアンカー仮付けは完了。夕方の寒風は身に凍みます。本付け溶接は月曜に行う予定。投稿順----大分県佐伯市で鉄工所を経営。“AutoPage”AutoPage最新お知らせ。