検索RSS(別ウィンドウで開きます)改装工事342009-08-10改装工事続編です。↑ユニットバスに入替です。ユパティオ)給湯器もエコキュート(コロナ)に取替しました。白蟻の被害がひどく、土台が腐ってありません。その他木部を修繕して、断熱材充填です。After↑パナソニックバス・ココチーノです。白蟻君は多少予測してましたけど無事工程通りに終わりました。2週間の改装工事4件でした。ありがとうございました。改装工事122009-08-08先週の月曜日から4件のリフォーム工事をさせていただきました。K様リビング改装工事After↑リビング天井の段差をなくしてフラットに。!After↑アーチの下がり壁を真直ぐな壁に。クロスも貼替えして明るくなりました。その他、襖の貼替え・畳の表替え・カーテン工事・床下の断熱工事(床下に潜って施工)をさせていただきました。T様トイレ改装工事BeforeAfter↑タンクレスのトイレに取替です。手洗いユニットプランです。流すたびに、便器を自分でおそうじの(パナソニック・アラウーノ)。クロス・クッションフロアーも貼替えで綺麗になりました。キッチン2009-08-04今日はキッチンの組立です。ヤマハのフルオープンキッチンです。後にはL型のカップボード!もちろんIH・食器洗い乾燥機も付いてます。ホワイト系(ホワイトシカモカ)で明るい感じ。(写真では扉が養生でみにくいですが....)ご主人、奥様のお料理が楽しみですね!今日の現場0907302009-07-30仮設足場が外れました。終盤戦です!0907232009-07-23↓2階の壁のボード貼りが、ほぼ完了です。(夜は小雨が降りましたが....。)吹付け工事を行いました。大工さんは2階の押入の造作を終えると、1階に下りて壁のボード貼りに入ります。ボード貼り2009-07-18↓2階から壁のボード貼り始まりました。吹付け工事は相変らず待ちです。床貼り2009-07-11H大工さんは、2階を壁のボードを貼れる状態までにして1階へ下りてきました。今日はリビング・キッチンのフロアー貼りです。吹付け工事の方は、待ちです。来週の予報もマークばかり。早く、梅雨が明けてほしいものです。0907072009-07-07木工事は2階の床(フロアー)を貼り終えて窓枠・ドア枠・壁の下地の作業中です。外部は外壁工事が完了して、シーリング工事に入ってます。シーリング工事が終わると、天候を見て吹付け作業に入ります。今日の現場0907022009-07-02↓外壁(サイディング)工事は2階正面と玄関廻り以外は貼り終えてます。(正面)(後ろ)↓木工事は寝室の床を一部上げる下地の最中。この後、床のフロアー貼りの作業に入りました。今週中には、外壁貼りが完了なので引き続き来週からはコーキング工事に入ります。外壁工事2009-06-29外壁工事に入りました。今日は土台水切とコーナーの部材(役物)を取付けて少し板(サイディング)が貼れる所までです。外壁は無塗装のサイディングを貼ってアクリルリシンの吹付けです。大工さんは↓2階の天井ボードを貼り終えて↓1階の天井下地の作業を終え、ボードを貼る準備中。作業が順調に進んでいます。Reserved.TOPへ戻る。