余裕ある工期に旭川市は、2022年9月の竣工を目指していた総合庁舎建て替えについて、完成時期を23年8月末へと11カ月延長することを決めた。工事費がかさむ冬期間を休工にすることで経費増大が抑制されるほか、働き方改革による余裕ある工期設定などを考慮したため。これに伴い供用開始は23年1月から同11月上旬にずれ込む見通しだ。現総合庁舎と市民文化会館の間[MAP↗]に新たな総合庁舎を建設するもので、規模はS造、地下1地上9階、延べ2万4598平方メートル。本体工事費118億7200万円を含む総事業費は137億3090万円で、当初は30カ月の工期を試算。20年4月の着工、22年9月の竣工を描いていた。新庁舎の建設用地は限られていて、堆雪スペースが確保できないことから冬期間はダンプで頻繁に排雪する必要があることや、雪よけ用の仮設屋根を設置しなければならないことが判明した。方が高くなるため、冬季の6カ月間は工事を休止できるようにした。余裕ある工期設定や週休2日制といった国が進める働き方改革などを考慮するとおおむねね5カ月間の工期延伸が必要と判断。冬季の休工期間6カ月も含め、11カ月間延期することにした。23年8月末の完成後は、引っ越し期間を経て、同11月上旬から供用開始する予定だ。防ぐには正しい手洗いを。補給で免疫力低下の防止も重要です。それを発展させたビジネスの創出。アイデアを紹介します。