]この物件に関する記事一覧2019/12/28お引き渡し。2019/12/16ルーバーシャッターの取り付け。2019/12/14バスルームにシャワーブース。2019/12/05床塗り。2019/11/23貼ってます!ヘリンボーン。2019/11/16足場が外れ。2019/11/05完成に近づいてきました。2019/10/11台風対策に。2019/10/07キッチンの取り付けです。2019/10/03ヴィンテージロンドン2019/09/29塗装工事が始まりました。2019/09/24始まりました煉瓦工事。2019/09/19できてきました階段。2019/09/11階段組みが始まりました!2019/09/03さて、なにができるのでしょう??2019/08/28造作工事中!2019/07/31ネギの町は暑いです。2019/07/15石膏ボードを貼っています。2019/07/05色々な職人さんがいる中で。2019/06/18窓が入りました。2019/06/06瑕疵保険の検査。2019/05/31上棟。2019/05/24足場が掛かり、土台敷きです。2019/05/09生コン打設。2019/04/22基礎工事。鉄筋組みまで2019/04/15基礎着工です!パネルの吊り込み。2019/05/28梅雨が来る前に上棟めざして躯体工事は敷地も広くスペースもあるのであらかじめ工場でパネル加工したものをレッカーでの吊り込みとしました。風もなく順調に進んで助かります。各階の壁を吊り込んだあとは建て付けといって壁が垂直になっているかの確認と壁の歪みを矯正していきます。