お知らせなどを発信しています。本日の作業は、引き続き根固めブロックの運搬据付と練石張工(下段部-平場)となります。人員は常南工業15名、米原商事3名+運搬車両3台(3名)となります。作業内容ごとに、安全朝礼を行い、作業の流れ、注意事項等を確認しています。水位のほうは、ほぼ変化無く1.15m、放流量は48tとなっています。今朝の現場では、うっすらと雪を確認しました。水制部分は2段の設置となります。護岸構造物との間には袋詰め玉石を設置し、特製のロープで連結を行います。並べながら、生コンの打設を行っています。Exif_JPEG_PICTURENo.6~No.7で練石張、No.8~No.9でブロックの据え付けを行っています。