Friday18:27こんにちは。セントラルグループ広報室:広報担当です。致しましたぁ〜「地鎮祭」の時のまっさらな姿から目にしているので、完成した立派な姿を見ると感慨深いものがあります。前回のブログではレールしかなかった箇所に、アコーディオン門扉が設置されました。【駐車場と充電設備】ほんの一部を紹介致しましたが、少しはイメージが伝わりましたでしょうか・・・さて、待ちに待った『BPS花園グランドオープン』が9月28日(水)に決まりましたそれに先立ち、同日開所式も行われます。その様子はまた後日こちらのブログにて紹介させて頂きます・・・お楽しみに!皆様のお越しをスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。〜※【BPS花園】完成までの道のり★・・・の過去ブログはこちらからご覧いただけます。Friday11:14こんにちは。セントラルグループ広報室:広報担当です。開催中のリオパラリンピック・・・連日選手たちの活躍をテレビで見るたびに「すごいなぁ〜!」と、たくさんの勇気をもらってます。明後日18日(日)までの開催という事で、いよいよ終盤となりました。【レセプションベイ】9月7日(水)展示場の天井にも照明が付けられました!9月8日(木)こちらでは、化粧ブロックを積んでいます。BPS花園は、本日(9/16)弊社へ引渡しとなる予定です。どんな風に建っているのでしょうか完成した姿や、オープン日等の詳細につきましては、また後日のブログにて紹介させて頂きます。Wednesday09:59こんにちは。セントラルグループ広報室:広報担当です。皆様も予想してみて下さいねそれでは、引き続き工事の進捗状況をお伝え致します。8月29日(月)お!ここは展示場ですね屋根材の荷揚げを行っています。8月31日(水)屋根葺きが完了しました。ところで私は「屋根葺(ふ)き」という言葉を初めて聞いたのですが・・・皆さんはご存知でしたか調べてみたところ、「葺く」というのは「板・茅・瓦などで屋根を覆うこと」なんだそうです。床のビニルタイルを敷いていました!!そして・・・ビニルタイル施工完了。日本列島に近づいているようですね・・・。現場も作業が進まなかったりと影響が出てしまうのかな?と少し心配ですが、どうか無事に完成することを祈っています。皆様もTVやラジオからの情報をよくお聞きになり、被害に遭われぬようくれぐれもお気をつけ下さいませ。発生する危険性が非常に高い状況です。避難に時間のかかる方は避難行動を開始して下さい。それ以外の方は家族等と連絡を取り、非常用持ち出し品の用意をするなど、避難準備を開始して下さい。Friday08:55こんにちは。セントラルグループ広報室:広報担当です。思ったら、各駅に電車がつまっているとのこと。こんな時、車通勤の方を羨ましく思います・・・。笑より安全かつ快適に電車を利用する事ができるよう、早く全路線に事故防止のホームドアが設置されることを願っていますさて、引き続きBPS花園工事の進捗状況をお伝え致します。8月22日(月)店舗内の天井に仕上げボードを貼っています。8月23日(火)作業完了!8月24日(水)外に組まれていた足場の解体が行われています。(奥の建物)手前に見えているのは、展示場ですね8月25日(木)壁紙を貼る前の下地処理を行っています。ボードのつなぎ目を埋めて、壁紙表面に響かないようにしているのですね壁紙が貼られてしまうと見えなくなる所なのですが、実はここをしっかり入念に、かつ丁寧に施工されていないと表面化されてしまうのだとか・・・ちょっとメイクアップに似ています8月26日(金)ガレージ・カーポートの土間の配筋を行いました。Thursday10:03こんにちは。セントラルグループ広報室:広報担当です。引き続き、BPS花園工事の進捗状況をお伝え致します。笑)8月14日(日)店舗の天井・壁の下地が組み終わりました。8月16日(火)天井と壁にボードを貼り付けています。天井と壁がつくだけで、だいぶ部屋らしくなりましたね〜〜外側では、サッシに窓ガラスをはめ込む作業中・・・。展示場の方では鉄骨の塗装が行われていました。Wednesday09:44こんにちは。セントラルグループ広報室:広報担当です。した台風一過...ピカピカの朝を迎えました。つけて見ると、私の住む埼玉県では列車遅延等もなく、いつも通り通勤することができました皆様の地域は大丈夫でしたか?現在は北日本へ北上中との事。土砂災害、低い土地の浸水や河川の増水、はん濫、暴風や高波、高潮に警戒して頂きたいですさて、引き続きBPS花園工事の進捗状況をお伝え致します。前回の防水工事の際に固定した断熱ボードの上に、今回はハイタフシートという製品を敷いています。これにより外断熱防水が期待されるのだとか。8月8日(月)展示場の鉄骨を組み立てています。8月10日(水)組み立て完了そして、こちらの店舗棟では空調機の吊り込みも行われていました。なんだか見てはいけない裏側を見ちゃったような感じ8月11日(木)そして、サッシも取り付けて...外壁も貼られましたよ〜〜!なんだか完成形にグッと近づいてきたような気がしませんか8月12日(金)店舗棟天井の下地を組んでいます。...なんとなくわかります。Wednesday14:39こんにちは。セントラルグループ広報室:広報担当です。ように(笑)ハイペースでどんどん進んでいますよ〜〜それでは、8月2日(火)〜6日(土)までの進捗状況を一気にご紹介致します8月2日(火)屋根防水工事が始まりました...8月4日(水)...引き続き、屋根の防水工事作業中。屋根から店舗へ目を向けると、土間部分では配筋作業も行われていました。8月6日(土)配筋終了...コンクリートの流し込み作業中。Tuesday14:47こんにちは。セントラルグループ広報室:広報担当です。引き続き、BPS花園工事の進捗状況をお伝え致します。鉄骨建方作業レッカーで吊り上げた部材を、職人さんが手作業で組み立てています。