]この物件に関する記事一覧2019/05/11賃貸物件の室内写真。2019/04/20外構工事。その32019/04/13外構工事。その22019/03/28外構工事。2019/03/24写真撮影。2019/03/21クラフトメイドハウス×アートハウス212019/03/16室内クリーニング。2019/02/27クッションフロア貼り2019/02/19THE・鉄骨階段!2019/02/16ただいま各室塗装中です。2019/02/11ジョージアン・テイストの外観に。2019/01/29石膏ボードが貼られてきました。2019/01/24ドアの吊り込み。2019/01/12タイル工事。2019/01/10各部屋ともに職人さん奮闘中!2018/12/26色々なお部屋に。2018/12/15賃貸物件の床にヘリンボーン。2018/12/06石膏ボードもほぼ貼り終え。2018/11/28吹き付け断熱を終え。2018/11/20荷揚げ屋さん。2018/11/08上棟&中間検査。2018/10/312階壁組みが終わり3階床組みです。2018/10/182階の床組み。2018/10/121階の壁組みです。2018/10/10フレーム工事、着工です!2018/10/07足場が組まれました。2018/09/28生コン打設。2018/09/20鉄筋組み。2018/09/11根伐り、砕石敷き。2018/09/04基礎着工となりました。2018/08/24地盤改良工事です。2018/08/08猛暑の次は台風ですか。2018/07/17猛暑の中、解体スタートです。外壁工事も大詰めです!2019/03/08鉄骨階段が付いたあとロートアイアンの手摺の取り付けです。部分的に鏃の付いたシンプルなデザインにしました。1階手前の貸店舗部分は石積みの塗り壁に。ジョージアン・アパートメント仕上がってきました。