踊り場と廻り部分の踏板の色違いは、施主様が視力が悪い為に状況の変る部分が解る様にしました。2階は単純に洋室を4部屋配置しました。各部屋には2間~1間半の収納をそれぞれ設けています。南側の2部屋は引き戸で仕切り連続して使える様にしています。その続き間を西側から眺めたところです。反対に西側を見た状態です。北東の8帖の洋室です。床が光っているのは西面の小さい窓から差し込んだ日差しです。TKさん邸の投稿を終わらせて頂きます、いつもブログをご覧頂きありがとうございました。TKさん邸新築工事リビングの南面の大きく開放されたテラス戸です。夕方近くに撮ったので西側からの日差しが少し入っていますが、サッシ上の庇が結構日除けになっています。対面式のキッチンです、オール電化なので勿論IHのクッキングヒーターを使用しています。奥は勝手口の土間で電気温水器も設置しています。勝手口方向からで、階段の上り口、階段下の収納、洗面の入口とキッチンを中心とした動線が短く使い勝手が良くなっています。キッチンの裏に配置した和室(施主様の寝室)ですが、断熱性能を重視しシンプルな大壁造りにしました。洗面化粧台の脇が洗濯機スペースになっていて、キッチンにも近く使い易い配置になっています。建物が完成し、引き渡しも終わりましたので完成写真を何回かに分けて載せます。外観写真で、南南西方向からの写真で玄関ポーチ方向になっています。手入れをした既存の庭が有り、ポーチ、駐車スペースを確保しなければならなかったので、ポーチの柱は無しにし補助用の手摺りを付けました。1階の外壁の色は黄色に写っていますが、実際にはクリーム色を使用しています。北北西方向からのものです。玄関からホール方向で、タイル部分とフロアーの床の段差は10mmとなっています。靴の履き替えはイスを置いて行えば立ったりするのも容易です。玄関の収納で1間幅を採っています。トイレで施主様の要望で、カウンターとステンレスの流しを加工し高さは60cmに取り付けています。既製品ではこんな事出来ません、手造りだからこそ簡単に出来るんですよね。今日は朝7:30分から建物の引渡し式をおこないました。渡し、施主様からはお礼の言葉を頂きました。皆様立会いの下気密測定も行っています。その結果0.34cm2/m2と言う大変良い密性住宅になっています。その後設備関係の取扱い説明を行い、皆さんで記念写真を撮って完了いたしました。外構工事も最後化粧の砕石敷き等を施工して完了します。今日は、玄関廻りの土間コンクリートの打設を行っています。既存部分との繋ぎ合わせになっています。ポーチ部分の手摺りを取付けました。床に柱を建てるとポーチの幅が狭くなってしまいますので壁付けタイプにしました。既存の土間コンクリート部分で柱を受けていた独立基礎が2ヵ所残っていました。壊してモルタル補修したのでは見栄えが悪いのでチョット細工してみました。コンクリートにカッターを入れタイルを張る様にハツリを行っています。2ヵ所ではバランスが悪いので1ヶ所増やし3ヵ所にしています。33cm角の大きいタイルを張り終えた状態です。雨水を流す側溝を既存部分から延長して取付けています。物置を設置する部分のコンクリートの打設も行っています。ブロックの手前が花壇になります。花壇のブロック積みを行っています。ブロックは前の建物を解体する時に庭にあった物を保管し再利用しています、少し角が欠けたりしている物もありますが。物置を設置するスペースの土間コンクリートの下地を造っています。今日は、内部の作業はクリーニングをし、床にワックス掛けを行っています後日完成写真で全体を掲載していきます。外構工事では、庭部分の土のスキ取りが終わり、花壇のブロック部分と土間コンクリート下地の砕石敷きを行っています。電気の分電盤の取付け及び配線を行なっています。設置場所は階段下の収納の壁で扉を開ければすぐに手の届くところにしています。これで内部の工事が完了します。設備関係も最後に便器を取付け完了しました。外構では、ブロック塀と建物の間の埋め戻しを行なっています、この上に砕石を15cm厚に敷きます。庭になる方では、土のスキ取りを行なっています。こちらには花壇、物置の設置、勝手口からの通路等を施工します。今日も内部では、設備の器具の取付けを行なっています。右側はトイレ内の手洗いですが、施主様の使い勝手の都合でステンレスの流しを加工し取付けました。外構ではアルミのフェンスの取付けが完了しました、デザインは井桁格子のブラウン色を採用し、2階の外壁に近い色になっています。メッセージを入力してください。