Kさん邸ベランダ部分の化粧格子と手摺りの取付けを完了しました。中央の写真はベランダ側から写したものです。材料はツーバイフォー材に防腐処理したものを使用していますので少しグリーンぽいですが、さらに防腐の着色塗装を上塗りします。内部の方は、入口枠を取付けた廻りのボード貼りが完了したところです(写真は暗くて良く見えませんね)。現在の作業は、天井のボード貼りを行なっています。左側の写真は、2階部分でもう少しで貼り終わります。中央は1階の洋室で、白っぽい部分は収納の天井になりますので化粧のボードを貼っています。右側は1階天井で防音用のグラスウール10kg品厚さ100ミリを入れている状態です。本日の作業も入口枠の取付けと、壁のボード貼りです。左側は玄関からホールへの片引き、納戸へのドア枠です。右側は寝室の収納とクローゼット(天井に上枠が付いている部分)の枠です。明日で1階部分の枠類の取付けは完了する予定です。外部の化粧格子とベランダの手摺りの取付けをしようとしましたが、途中から雨が降って来ましたので加工で終わってしまいました。入口枠等の加工も終わり、その枠材の取付けが始まりました。床材の色合い・木目等を検討して、スプルスの集成材を使用しました。極端に白くもなくやわらかい感じの材料です。壁の石膏ボードも貼り進んでいます。大きい面は作業が早く見えますが、これからトイレや細かい部分になりますと進み方が遅く感じてしまうものです。浴室の壁のヒノキ貼りもほぼ完了して来ています。施主様のこだわりの部分ですが、施工側から見てもヒノキを使うってやはり良いですね。外廻りは外壁下地の胴縁も概ね取付けられ、もう少しで外壁を貼れる状態になります。天井下地の野縁組にも取り掛かっています。屋根タル木に直接天井ボードを打ち上げる分は完了しました。ここは収納部分ですので化粧石膏ボードを貼っています。吹き抜け部分の天井で、ここはクロス仕上げになりますので、普通の石膏ボードを貼っています。その他には電気配線工事にもかかっています。今日ようやく気温が30°Cまで上がらなかったようですね。これからこの位の気温であれば良いのですけども、明日は雨が降るようです。浴室のヒノキの板貼りも壁に進んでいます。2階部分の窓台も付きました。外壁廻りのボード貼りも1階に進んで来ています。今日の作業では、説明する内容ありませんのでこれで失礼します。今日は、浴室の天井の仕上げ材を貼っています。ヒノキの無垢の無節材のパネリングを貼っています、香りがとてもいいですね。貼る前に防湿用のシート(気密シート)を張ってから仕上げ材を貼っています。写真の緑色がそのシートです、このシートは普通のビニールシートとは違って水蒸気も透しません。その他間仕切り壁の下地や入口枠等の加工も行なっています。今日も暑いですね、チョット夏バテぎみかも。作業の方は、下屋と窓の庇の鉄板葺きも完了しました。鉄板の壁部分の立上げはタイベックシート(透湿・防水シート)の内側に入れています。外壁から雨水が浸入しても壁の内部に入らないようにしています。屋根断熱もほぼ完了し、壁の断熱材(高性能グラスウール)入れを進めています。本日の作業は、引き続き壁の石膏ボード貼りがメインでした。既製品を使わないで全て手作りで行ないます、出来たものから写真に載せていきますのでご覧下さい。キッチン・階段材・床の間材等の搬入も済んでいます。Kさん邸お盆が過ぎたと言うのに毎日暑い日が続いて、疲れもピークに達しているような感じですね。今日から壁の石膏ボード貼りが始まりました、ビスは150ミリ間隔で止め付けています。これで石膏ボードでも準耐力壁として認められます。右端の写真は和室の天井です。メッセージを入力してください。