20:20西側外壁張りの続き。長さを加工して、塗装する予定。20:28作業場の現場では、西側の外壁に杉板を張り始めました。昼過ぎ、別荘の屋根改修の現場へ。腐朽部分の野地板を張り替えてありました。明日からカバー工法による屋根の張り替えを始める予定です。20:14作業場の現場では、北側の桁下の外壁(杉板)を張り終えました。作業の途中、管理アパートへ。トイレのドアノブを交換しました。19:468:00昨日仕上げた野立て太陽光パネルの配置図と断面図を業者さんに届ける。その後は、作業場の現場にて外壁に杉板を張る。19:15午前中、管理アパートの階段手摺を取り付ける。その後は、作業場の現場で杉板を外壁に張り始める。19:59作業場の現場では、外壁水切りを取り付け。縦張りの外壁板の繋ぎ目位置に取り付け、水切りを境に上下で張り分けます。昼過ぎ、別荘の屋根改修工事の現場へ。軒裏の杉板の撤去が完了。母屋の腐朽部分を補強して、軒裏は張り替えます。取り付けた水切り→通気胴縁→外壁の透湿防水シートの取り合いが連続するように、防水テープを張りました。19:38作業場の現場では、通気胴縁取り付けが続いています。東側から北側の外壁へ移りました。19:56作業場の現場。台風に備え、たたんでいた足場のシートを広げ、外壁工事に取り掛かる。西側の外壁の通気胴縁から打ち付け始める。昼過ぎは雨が降り出した為、杉板の塗装を。桁下に張る分の杉板の塗装が完了。20:49作業場の現場。掴みで溝板とキャップの縁を全て折り上げて、屋根工事完了。19:27作業場の現場では、板金屋根の工事が進んでいます。溝板との間にキャップを落とし込んで、縁を折り込んで仕上げていきます。二工程を繰り返すことで二重折りになり、溝板とキャップの縁から水がまわることを防ぎます。