現在の屋台に引き続き、カウンター下に充電用コンセントを設置。荷物を入れるスペースを拡大、バックハンガーを取付予定。椅子などのサンプルも完成し発注。残すは、屋根上の看板。訪問し問題の意見交換。G20の会議に向け、参加各国の言語メニューを掲示。取材・撮影が行われた。G20の会議に向け、参加各国の言語メニューを掲示している。先立って、取材・撮影が行われた。2019電設部分の打ち合わせ。カウンター内のコンセント位置、それぞれを決定。調理スペース部と屋台本体内部は清掃を考え、フルでステンレスを貼る。そのための五徳の位置を決定。2019屋台の新設に向けて、制作が進行している。屋根の立ち上げに従来の柱を無くす予定で、その開閉装置の打ち合わせ。営業準備の手間を減らす狙い。