掲載情報は取材時のものです。ご利用・お出かけの際は、お問い合わせ先などでご確認ください。大工邸の塗師蔵は、真壁に磨き仕上げの、美しい内部空間が出来上がりそうです。■研ぎすまされた土蔵空間へ大工邸の土蔵は、真壁の磨き仕上げで作られています。伺った時に左官職人さんが磨き仕上げの作業をされていました。何度も何度も鏝(こて)を動かして、熟練した技で仕上げている様子にただただ見入ってしまいました。塗師蔵は住宅に完全に囲まれている為、厚い壁は必要ないと判断され、なるべく短期間で修復が完了し、"上塗り"の作業が始められるように、土壁を薄くし、割竹の小舞を用いて真壁で仕上げる方法としました。原寸モデルで、小舞、竹クギ、泥ダンゴ、手打ち、日干しレンガ作りの練習を行う。現場で小舞を試作し、原寸図を描き詳細を詰める。地の材を使おうと、材料の手配や準備を行う。落とした壁土は砂が多く、粘性に欠ける為、少し混ぜる程度とし、新たに良質の土を用いる方が良いと判断された。土を採取する事にした。ワラスサ解体される家の古畳を改修し、1トンあまりを確保しました。1つ1つ手仕事で畳を解き、藁を取り出します。崩れた壁から取り出した竹はほとんど使えないものであり、この段階で伐採するとしても、一冬越さないと水分が多くて使いにくい為、全国から集まった左官職人が国産の縄とともに、自分の在庫や仕入れ先から手配してくれました。●7月末・・・土づくり型枠で土場を作り、約20トンの土を運び込み、ワラスサを入れ、土づくりを開始。(1年程ねかせる事も多いそうだが、夏の暑い時期なので、ひと月程でも十分発酵が進むと判断した。実際すぐに独特の臭さが加わり、水やワラスサを加えながら素足で土練りを何度か行った。)●8月・・・小舞作り約1週間ほどかけて、割り竹の小舞を作っていきます。このままでも十分美しいです。●8月末・・・壁塗り土の作り手(混ぜる人)、運び手(バケツリレーをして運びます)、手元(塗り手の補助をします)、塗り手にわかれて、塗り手が鏝(こて)を使って荒壁をつけていきます。●9月・・・チリの処理や裏返しチリとは、隅っこの事。隅には隙間が出来やすいので、それを防ぐ為の処理を行います。"裏返し"とは、前回塗った部分の反対側を乾燥後に塗り付ける工程を指します。時間はかかりますが、裏返しをすることで壁の強度を上げる働きがあります。●10月・・・中塗り荒壁が乾燥後にその上から薄く中塗の土を塗り付けていきます。この中塗が完全に乾燥してから"上塗り"が行われます。●11月~・・・仕上げ塗り何度も何度も鏝(こて)でならして磨き上げるように仕上げていきます。feed.run();。