鋼製板谷止工(セルダム)鋼製板谷止工(セルダム)直線形鋼矢板を円柱状に組合わせ、中には土を詰めた構造の治山ダムの出来るまでを紹介します。ここで紹介する箇所は、新潟県でも有数の豪雪地帯において、雪解けの4月に山が大きく崩れ、大量の土砂が谷をせき止めた地区で実施したセルダムです。(場所:新潟県十日町市)渓流内に円柱状の茶色い治山ダム構造物が、鋼製谷止工です。これは、鋼製の板(鋼矢板)を円形に組立て、土砂を中に詰める構造で、通称セルダムといいます。写真には2基の完成状況が写っていますが、構造は、主に3つの円柱状構造物を1組としており、水の流れる中央(放水路)は一段低く、コンクリートで蓋をします。水の流れない両端は上部に芝を張って緑化します。それでは、どのように作られていくのか、写真に沿って紹介します。(ア)施工前の状況です。写真右が下流、左が上流です。確保するために仮設した大型土のうと治山資材運搬路があります。セルダムの基礎地盤となる部分をバックホウにより掘り下げ、均一な面を作ります。床堀した土砂をダンプで運搬し一時仮置きします。平らになった床堀面に、赤い色つけされた円が、セルダムを施工する箇所になります。(ウ)型枠設置状況です。セルダムの基礎となるコンクリート(基礎コンクリート)を作るため、赤いスプレーに沿って、コンクリートを入れるための型枠を設置している状況です。(エ)型枠設置完了です。基礎コンクリート用の型枠は、直径約10mのドーナツ状となっています。(オ)コンクリートを入れている状況(コンクリート打設)です。型枠内にコンクリートを流し込み、均一にならしながら仕上げていきます。(カ)コンクリートの養生中です。打設したコンクリートが充分に固まるまでシートで覆い保護(養生)します。(キ)基礎コンクリート完了です。充分に固まった基礎コンクリートの上面に沿って、鋼製の板(鋼矢板)を設置していきます。(ク)鋼矢板の設置状況です。底面通し材を基礎コンクリートに沿って設置し、長さ1mに切りそろえた鋼矢板を設置していきます。←【基礎コンクリートの上に載っているのが底面通し材で、鋼矢板のレールのような役目です。】(ケ)鋼矢板の両端にあるツメとツメを合わせながら、上部から差し込んでいきます。隣の鋼矢板と高さを50cmずらし、互い違いになるよう設置し、円を描くように連結させていきます。鋼矢板が円状に連結できたら、現地発生土を円の中に投入していきます。(サ)ここの現場では、中詰土高さ25cmごとに締固めを行っていきます。写真は25cmまで締固め完了です。(シ)締固め状況です。振動ローラやランマにより均一に締固めます。(ス)50cmまで締固め完了です。めの作業を繰返し高さを上げていきます。(ソ)計画した高さまで到達したら鋼矢板上部に堤冠材を取付けます。←【堤冠材は鋼矢板の先端を覆うようにボルトで固定します。】(タ)放水路部の堤冠材取付け完了です。(チ)放水路部中詰完了です。(ツ)放水路部に鉄筋を配置しコンクリートを打設します。配筋作業(テ)放水路部のセル完成です。(ト)左岸袖部中詰完了です。コンクリート打設した放水路部より3m高くなっています。セルダムを設置する前の状況(上流→下流)セルダム完成状況です。Readerが必要です。Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。