今日、私は現場には行っておりませんので写真は載せれません。現場からの報告では、小屋部分の構造材の金物締めをし通りを直して、屋根タル木を半分ぐらい取付けたとの事です。明日は現場に行きますので写真も載せたいと思います。今日は玄関ドアも取付け(養生の為まだダンボールが貼らさっていますが)ポーチ部分の屋根下地も出来ました。外壁の通気胴縁の取付けも施工しています、写真部分は外壁が縦貼りなので胴縁を横に付けています、通気が取れるようにジョイント部分はわざと段差を付けて間を空気が流れるようにしてあります。他にはサッシ上の庇の下地も出来、内部では1階部分の気密シート張り、及び電気配線も行なっています。明日は、ベランダの防水にも取り掛かる予定です。北上も一日中雨でした。今日の作業は、小雨の間に防火仕様部分のサッシの取付と、昨日に引続き壁の断熱材のグラスウール入れを行ないました。写真はチョット暗くて、見えにくいので今日は載せません。来週の天気予報は、今のところ雨マークが有りませんので仕事が進みそうです。今日の作業は屋根下地の予定でしたが、朝から一日中雨でしたので作業中止しました。高い所での作業ですし、ましてやこんな雨降りでは足元も滑りやすく危険です。今日は上棟の餅撒きをする事になっていましたけれど、とても撒ける状況でなかったので集まった皆さんには手渡しで配りました。作業状況は進んでいませんので写真は載せません。昨日から建て方が始まり、今日棟が上がりました。左の写真の、左側から右側に屋根下地の構造材が下ってきています、長~い片流れの屋根です。高い所では3階建てぐらいになっています。豪雪地帯の沢内ですから、窓のある方に出来るだけ雪を落としたくないとの施主様からの希望で、こういう形の建物になりました。長さは8.5間(15.47m)になっています。Kさん邸おはようございます。今日も晴れ、あと少しで梅雨も明けますね。現場を見に行く度に、段々と形が出来上がっていく。当たり前の事ですが工期というものがあるので、それに向かっているのですね。今日気づいたのは、お風呂の窓でした。位置が高いなと思ったら、内側に開くサッシでした。9:00今日の天気予報では夕方から雨に変わる予定でしたが、昼から雨に変わってしまいました。作業も外壁下地(通気胴縁)の作業をしていましたが、内部の作業に変更し、屋根の通気スペーサーを入れました。以前屋根タル木の間にグラスウールを入れると言いましたが、この場合通気層が必要になりますので、通気スペーサーを使用します。これはダンボールで出来たもので両端を折り曲げる事で屋根下地の合板と30ミリの空間を設ける事が出来ます。壁の断熱材入れも一部行なっています。高性能グラスウールの厚さ100ミリを使用しています。今朝の中島さんのコメントに浴室の窓が高いと言うのがありましたが、これは浴室が道路に面しているので、入浴中の人影が見えないように高めにして、立った状態で頭ぐらいしか見えないようにしました。今日はベランダ下の断熱入れの写真を載せます。ベランダ床の根太間にポリスチレンフォームの厚さ50ミリを2枚入れ、さらにその下にもう1枚大張りします。合わせて150ミリですので高性能グラスウール200ミリ分に値します。直接グラスウールを入れないのかとの疑問もあると思いますが、グラスウールの場合必ず通気層を設けて湿気を逃がす構造しなければならないのですが、ベランダ床等の場合通気層を設けるのが難しいので、湿気を吸わない材料にしました。変わったサッシの説明します。ドレーキップ窓と言いまして、内側に開くのと、内側に少し倒せる構造のものです。外開きと違って網戸が外に付きますので開閉の都度網戸を開け閉めする必要も有りませんし、内側に倒しておけば多少の雨でも換気できますし、防犯上でも外から開けることも出来ませんのでトイレの小窓等には良いですよ。開けた時カーテンを閉めれないのが難点です。それと、今日フラット35Sの中間検査が入りました。それで指摘された項目を載せます。スジカイの取り付く柱の金物の件でした、当初短冊金物と言う物でOKでしたのでそれを使用する予定でしたがボルトの頭が出ないように柱を掘り込むのを避ける為にそれと同等の金物を使用しましたが、耐力が不足しているのでは?との事でした。検査官と仕様書をあちこち見ると耐力の数値が違っていました(ミスプリント?)結局は安全値を取って金物を1個追加しました。Kさん邸おはようございます、今日は晴れました。お久しぶりです太陽さん!今日は防風紙で囲っていました。網入りサッシ以外のサッシは入っていました。サッシまで入ると私の頭の中にある設計図が表れた感じがします。2階の床部分の木材は生き物なので、いろいろな表情があるそうです。綺麗な面を上に使いたいと大工さんが言ってました。9:00本日の作業状況の掲載は休ませて頂きます、申し訳ございません。Oさん邸このコメントは昨日のものです。ブログに投稿なっていませんでしたので今日載せます。本日から木工事が始まりました。今日は土台敷きと大引き入れになります。右の写真は土台したの気密パッキンで、基礎と土台で挟み込んでしまいます。外部足場掛けも施工しました。明日からは、クレーンを使っての建て方作業に入ります。今日は雨が降りませんでしたので、外壁のブルーシートを外しタイベックシート(防水透湿シート)を張り、一部サッシの取付も行ないました。この地域は準防火地域で延焼のおそれのある部分(1階は境界から3m、2階は5m)には防火戸を使用しなければなりませんが、サッシは防火認定の樹脂サッシを使用します、ガラスは網入りになりますが。メッセージを入力してください。