左側は460Lの電気温水器でキッチン脇の勝手口の土間に設置しました、右側はIHクッキングヒーターです。加工分の内部の建具の取付け、和室の畳敷きも完了しています。外構では、ブロック積みが完了するところです。器具の取付けを行なっています。照明器具は省エネを考慮して、出来るだけ蛍光灯ランプのものを選んでいます。外構工事では昨日打設したベースコンクリートの上にブロック積みを行なっています。今日から器具の取付け工事に掛っています。2階の蓄熱式電気暖房器です。この物件では階段と各個室で6箇所取付けています。電池式で寿命は約10年です。ブロック塀のベースコンクリートを打設前の写真です。コンクリートの止め枠を取付けた状態です。コンクリートも打設しましたが、午後から雨が降りシート養生してしまいましたので写真は明日載せます。今日でクロス工事が完了しました。これからは、器具の取付け工事に掛っていきます。外構工事では、塀の根掘りが終わり、基礎下の砕石入れを行なっています。TKさん邸新築工事クロス工事も大分進み、明日で完了予定です。外構工事に着工しました。境界にブロックを積みその上にアルミフェンスを取付けます。その他には花壇、駐車スペース、物置等の設置を行ないます。TKさん邸新築工事クロス工事も2階がほぼ終わり、1階の天井張りが始りました。ポーチ・玄関のタイル張りを行なっています。階段部分と上がって平らな部分とを色を変えています。TKさん邸新築工事クロス下地のパテ処理も2回目を行っています。今日は、職人さん5名入っていますので、一部クロス張りも始りました。玄関ポーチのタイル下地のモルタル塗りを行ないましたが、あいにく雨が降ってしまい思うように進みませんね。今日から、クロス工事に着工しました。1回目のパテ処理でボードのジョイント、ビス穴を埋めています。出隅部分はひび割れしやすいので、塩ビ製のコーナー材を使用し補強しています。今まで外部足場に防護ネットを張っていましたので外観写真を載せていませんでした。本日、足場を撤去しましたので写真を載せます。