雨降る中、検査員さんが基礎配筋検査していきました。外周コーナー部分のコーナー配筋の未施工。職人さんに電話をして、今日明日中に是正して写真提出。水曜日から型枠工事が始まります。コンクリート打設工事。何とか、最終便には間に合い、まずはコンクリート伝票の確認。設計強度の確認、スランプ値、骨材の寸法の確認をしました。コンクリート打設途中でしたので施工状況確認です。明日基礎天端にレベリングそして養生期間に入ります。型枠外しは今週土曜日の予定です。