晴れ(強風)夜半からの強風が終日吹き止まず。リース屋で2トンダンプを借りて、エクステリア工事の現場の残土を積み込み、搬出。計6台搬出し、久しぶりに現場が広くなった感じ。車庫部分の土のスキ取りも行う。排水のパイプが見え隠れして、破壊しないように気を使う。2時過ぎ、一昨日のデザインコンクリートの現場へ行く。デザインコンクリート自体の仕上げは委託した業者さんがやってくれた。そこで掘削時に凸凹になった土を均したりし、最後の仕上げをする。低い場所への敷均し用に、以前赤土を搬入してあったのだが、濡れないようにとシートを掛けてあったのがいけなかったのか、妙にベチャベチャしている。これではとてもきれいに敷き均しはできないので、あきらめて明日やることにする。晴れ今日も朝から暑い。エクステリア工事現場で、ブロック積みの基礎コンクリート打ち。厚さ100mm、幅300mm程度で、延長約30m。10時から始めて、12時前には完了。土間コンのように表面を仕上げる必要がなく、高さだけ合わせて平らに均しておけばいいので、楽だ。午後から植木場の植木を掘ったり、レッドロビンを植栽したり、見積を作成したり。晴れ妻沼町の現場で、デザインコンクリート施工。色はグレー、パターンはランダムストーン。3/25に作った型枠に生コンを流し、カラーパウダーを撒く。それをコテで押さえ、剥離剤を撒いてから硬質ゴム製の型を敷き、その上に乗ったりしてコンクリートに凹凸をつける。後日、洗って手直しをしてコーティング剤をかけて完了であるが、今日はここまで。晴れエクステリア工事続き。9時過ぎ、U字溝の蓋が到着。1個約60キロ×20個。30日に完成した洗面の土留めの上に掛ける。これでずいぶんと見た目が違ってくる。その後隣地境界塀のコンクリート基礎施工。型枠を設置し、そして10ミリの鉄筋を組みあげる。鉄筋を切る・曲げる・結束線で固定する、全て中腰なので、U字溝蓋を持ち上げて並べた後にはちょっとつらい。後はひたすら鉄筋を組み上げる。他の現場の都合で、配筋だけは今日中に仕上げてしまいたい。日が暮れる寸前まで作業をして、やっと終わる。→もくじに戻る/→最新の今日のお仕事に戻る/。