お引渡し2018年9月下旬からスタートした工事も無事竣工しいよいよお引渡しです。鍵のお引渡しと機器類の取扱説明を行いました。足場も解体され、内部はクロス張りが完了しました。今後は設備機器類の設置とシーリング工事、クリーニング後に畳の敷込みを行います。6月1日・2日にはオープンハウスを開催します。メールまたはFAXでお申込みくださいませ。ご予約お待ちしております。外壁工事も完了しもうすぐ足場の解体です。内部は壁下地もだいぶ出来上がり、キッチンと鉄骨階段フレームが搬入されました。外部は外壁下地まで終了、外壁を張る工程に入ります。内部は断熱材が充填・気密処理され、フローリング張り工事が進んでいます。完成しましたので役所の中間検査を受けました。コモンスペースのカウンターに座ると眺望が気持ち良い建物です。基礎工事も終盤に入りました。終わりましたので検査を行います。進み、2月末頃にいよいよ建方開始の予定です。脱型して周囲を山砂と砕石で埋戻し、法面を整地。道路側からの姿がだいぶ出来てきました。スロープに面する部分の土留め工事を行い、住宅部分の基礎工事へと進みます。鉄筋・型枠工事も終盤に近づき、擁壁の形が大分見えてきました。28日にコンクリートを打設し養生期間に入ります。基礎工事が進んでいます。快晴の良い天気の中、スラブコンクリートを打設しました。この後スラブ天端の刷毛引き仕上げを行って打設完了です。養生期間をとり擁壁立上り部の型枠と鉄筋組み工事へと進みます。配筋検査を行いました。来週、天気を見てコンクリート打設予定です。既存の玉石積みを解体し、住宅の基礎となるRC擁壁を築造します。解体も終わり、掘削工事が完了しました。今後は砕石敷込み・型枠工事と進んでいきます。敷地には既存の玉石積みがL字形に積まれています。みの解体と同時に掘削を行います。八坂神社宮司様により地鎮祭を執り行いました。工事は既存玉石積みの解体から始まります。住宅地、仙台市街を一望する高台に計画中の展望ハウス。ペレットストーブのある、穏やかに暮らしを愉しむ住まいの計画です。»プロフィールAuthor:spazioSPAZIO建築設計事務所(スパジオ建築設計事務所)仙台の設計事務所です。ページこのブログをリンクに追加する。