倉庫に保管されていた煤竹を天井の一部に再活用。7月6日(土)、7日(日)にオープンハウスを開催します。詳しくはこちらを御覧ください。◆2019・5・24小高の母屋では、内装工事が進んでいます。既存仕上げをできるだけ残し、新しく仕上げる部分は和紙や左官仕上げを行っていきます。2階床に穴を開け、ガラスを敷き光床に改修。既存の屋根を一部高くして越屋根に改修し、光と風を取り込む装置に。※オープンハウスのご案内2019年6月22日(土)、23日(日)にオープンハウスを開催致します。詳細は後ほどHPに掲載します。◆2019・4・2小高の現場では内部造作が進んでいます。施主の父親が収集していた古材を保管している倉庫に、再利用できる材料がないか調査しました。当初予定していた煤竹の他にも棚板などで使えそうな材料が見つかり、良い収穫となりました。上の写真は、施主のお家で営んでいた菓子店の和菓子木型になります。ご家族の歴史をつなぐ道具として、建物内に展示できるように計画中です。現場打合せ◆2019・3・19現場ではフローリングの施工が始まりました。写真は2階部分の無垢唐松フローリング。1階は違う樹種のフローリングが施工されます。建物前方には下屋空間を製作中です。一服しながら現場監督・職人さんと諸々打合せ。◆2019・3・5外構の石積みが大方完了し、建物前に広場的空間ができました。ここに下屋を設けて、調整しながら内外空間を繋げていきます。内部はボード張り等が進んでいます。上の写真は、元々外部に面した部分を屋根と壁で囲い、内部に路地空間をつくり出しています。石積み◆2019・2・5外構工事ではエントランスの石積み工事が進んでいます。新しく造るコンクリート造の塀に、以前の蔵で使われていた石材を再利用します。石積みの反対側は杉の小幅板型枠の打ち放しです。◆2019・1・231階のダイニングから吹抜け空間を見る。下地工事が進み、空間のつながりが見えてきました。以前の蔵に使われていた大黒柱も設置されました。2階の吹抜け空間を見る。以前は和室だった部屋を、大胆に床を撤去し吹抜けに。上部に越屋根を設けて光を下階に導く計画です。◆2018・12・20現場では内部の解体補強工事と同時に、外構の解体工事が進んでいます。以前は通り沿いに蔵が建っていましたが震災により倒壊。離れ同様に新たにコンクリート塀をと下屋を設ける計画です。母屋と離れの間にも、以前は蔵が建っていましたが、こちらも震災で倒壊。母屋と離れを繋がぐ広場として計画中です。現場では内部解体が進み、躯体が露わになってきました。新たに見える部分と見えなくなる部分、補強が必要な箇所など、現場監督・大工さんと打合せを行いました。震災にて倒壊した蔵に使われていた欅の大黒柱が大事に保管されており、今回のリノベで再利用するために調査してきました。吹抜け空間の一部に移設する予定です。◆2018・11・15現場の解体工事が始まりました。囲炉裏や銘木による造作など、既存部分を残しながらの改修になります。昨年の11月に竣工した「離れ」にもお邪魔してきました。外構の植栽工事が完了し、建物内外で四季の移ろい感じる空間になりました。計画中のリノベーションプロジェクト。人の集う空間にリノベーション。なまこ壁の外壁や和室の造作を残しながら、新たな空間と価値を創出していきます。»プロフィールAuthor:spazioSPAZIO建築設計事務所(スパジオ建築設計事務所)仙台の設計事務所です。ページこのブログをリンクに追加する。