晴れ吹上町の現場でエクステリア工事。4月末までの工期で、ブロック積み+フェンス約65m、カーポート、門扉、通路等。道路脇の側溝に面した部分の土留めブロックを壊す。設計とは高さが合わないのだ。現状は道路面から+100mmぐらいになっているが、+10ぐらいに落とす。以前駐車場になっていたせいか、上の砂利の層は固く、そこを抜けてしまえば下は軟らかな畑土になる。掘削しブロックを壊してみると、しっかりした基礎が現れた。これを壊し、全て下から新たにやり変える予定であったが、急遽予定変更。これだけしっかりしているのであれば壊さない方がよい。高さ調節のため既設ブロックの上部を切り、補助の基礎を打設。雨のち曇り未明より雨。昨日の除草剤には展着剤という薬剤が配合してある。除草剤の成分が芝や雑草の葉・茎に付着し、雨などがあっても確実に効果が出るようにしている。散布後6時間で展着剤の効果が現れるらしいので、とりあえず雨が降っても安心である。散布後の注意を促すため、「3月26日に除草剤を散布しました」という立て看板を作って設置。昼前後には雨が強くなってくる。午後より、市内のお宅で庭施工の打ち合わせ。2時間以上も話し込む。その後明日から施工のエクステリアの現場へ、バリケードの搬入。曇り朝6時より古代蓮の里の芝地に、除草剤の散布。朝6時からとしたのは、朝の方が人出も少なく風も弱いのと、どうしても1日で散布を終了させなければならなかったため。いうのも、この仕事(行田市発注)の工期が明日27日までであり、明日は天気予報で雨の予報が出ていて、実質今日1日しか作業をする時間がない。500リットルのタンクを2台の車に積み交互に使いながら、エンジン噴霧器で切れ間なく芝生の表面に除草剤を散布する。除草剤は4種を混合する。生えている草を枯らすもの、発芽抑制剤、チガヤ類に効くもの等。公共工事なので、このような使用後の空容器の写真撮影は必須である。28,300平米を、5時過ぎにやっと終わる。→もくじに戻る/→最新の今日のお仕事に戻る/。