芝地薬剤散布/→最新の今日のお仕事に戻る/画像をクリックすると大きくなります。曇り予報通り朝からどんよりとしている。昨日に引き続きエクステリア工事。隣地との境界にブロック+フェンスを設置するのだが、その基礎部分の掘削。昨日一部姿を現していたガス管がまた姿を現す。事前打ち合わせと位置が違い、明らかに浅すぎる部分もある。事情があるのだろうが、作業しにくいことこのうえない。掘れたら、プレートという機械で転圧。地主さんがやって来て、こちらの施主さんと両者立ち会いの下で基準となる水糸を張る。境界はややもすればトラブルの源となりかねないので、こうやって事前に両者顔を合わせて確認をしておいた方がよい。5時近くになり夕立の気配。狭い場所の掘削に使ったミニユンボを、引き取りに来た2tトラックに急いで乗せる。降られる前に今日予定していた作業が全て終わったので良かった。晴れ一昨日のエクステリア工事の続き。昨日は晩にかけて雨足が強くなった。掘削したあたりは水浸し。バケツで水を掻き出して作業を始める。一日おいて増設基礎がしっかりと固まる。今日はその上にブロック(W150)を積む。側溝蓋の下になってしまうので、目地のきれいさに気を使う必要がない。昼から、隣地境界部分のヤリカタ(杭を打ち高さと位置を決め水糸を張ること)。事前に各業者と打ち合わせをし、ここの部分の下には何も埋まっていないはずなのだが、予想通り??ガス管が出てくる。いう事もあろうかと、一気に掘らずにそろそろと掘っていたおかげで破損せずに済んだ。明日使う小さい少旋回型ユンボを搬入して、5時半終了。予報通り朝から雨模様。雨でなければ、エクステリア工事と平行してデザインコンクリート施工を予定していたが、これでは仕事にならない。部屋で26日に実施した薬剤散布の書類とりまとめ。公共工事であるので、書類やら写真やら提出しなければならないものが多い。午前中になんとか終わらせて、午後一番で提出。書類をあと2種類作成しなければならないことが判明。帰りがけにエクステリア工事の現場に寄り、雨水が掘削した場所に溜まっていないか確認。昨日ブロックを壊した際に、排水パイプを取り外す必要があって、浸透マスが溢れてしまうと掘削した場所に水が流れ出てきてしまう。見てみたところ、とりあえず大丈夫そうなので安心。その後生コン屋に寄り、デザインコンクリート用の生コン搬入日程の調整、建材屋で側溝蓋の選定と配達依頼、リース屋でバックホーレンタルの予約、家でFAX数枚送信。