コンクリートのスランプ、空気量、カンタブ(塩化物)試験。河合工務店では毎回検査しています。確認後、コンクリートの打設始まりました。バイブレーターを掛けながら、打設していきます。立ち上がり部分を打設して、その後にベース部分を打設していきます。職人さんに挨拶をして、春日井市の現場に向かいました。1階部分の天井のプラスターボード張り。いつものハイクリーンボード。大工さんにお盆休みの確認、工程の確認をして、一宮市の現場に戻りました。コンクリートの打設は終わっていました。ベース部分の表面の水が引くのを待って、表面を鏝仕上げ。明日は立ち上がり部分のレベリングです。一宮市の内装工事現場では下塗りパテ処理がほぼ終了。明日から仕上げパテ処理予定。