屋根に降った雨水をためて畑などに水をかけます。隣の外流し台は、収穫した野菜の土を洗い流します。床・腰壁に十和田石張り、薪ストーブを設置完了しました。完了し家具類も取付け開始しています。室内は全面漆喰塗り壁、床の間は漆塗り仕上です。外壁の漆喰塗り作業も無事完了し外部足場が撤去されました。現在は3月の引渡しに向けて内部造作を行っている最中です。屋根工事が完了し、薪ストーブの煙突が取付けられました。今回の機種は「ヨツールF500」を設置します。防水工事まで完了しました。内部天井は木軸組現し仕上げになります。南面から見た模型写真。中央部が二層吹き抜けの薪ストーブのあるリビングダイニングルーム。中心となる空間を軸組現し真壁工法とする家!天候を見計らいながら丁寧に建て方を行っています。撤去したところ綺麗な打ち上がりの出来栄えです!床下の先行配管も開始しています。げ部の打設を終え基礎工事完了しました!猛暑続きでもあるので型枠養生期間を取り、来月から建て方スタートします。確認後、根切り、砕石転圧工事を経て鉄筋組み工事を行っています。南道路より一段高い敷地の中で、薪ストーブある二層吹抜けリビングを中心に2階ラウンジまで南北に繋がり、心地よい光と風を呼込む住宅計画。完了し竣工写真撮影を行いましたのでご覧ください!木々が芽吹き新緑の季節を迎えたころにもう一度撮影させて頂く予定です。げと器機取付が終わり大方の工事が完了しました。工事も大方できあがり薪ストーブも設置完了されました。良き日を見計らい無事「火入式」を行いました!今週末15土・16日にはオープンハウスを行います!◆2014・2・4ネコタワー&ネコスキップヒト階からネコ階へ通じる、「塔と棚」の写真です。他、ネコ道、ネコ窓、肉球ウォッチ・・・。完了し足場解体されています。午前中の吹雪であたり一面雪景色!◆2014・1・21漆喰塗り造作工事が完了し、壁面の漆喰塗り工事へ進行中。大方の床・壁・天井は自然素材で仕上げます。2月中旬にはオープンハウスの予定!◆2013・12・17特注キッチン中庭と対面するようテーブル一体型キッチン設置が完了。サッシ上部にもキャットウォークが廻り中庭を一周できるよう計画されています!◆2013・11・26キャットタワー仮組み内装工事が進み、猫塔や猫橋造作へと進行中。外壁は、機能と形態により濃淡二色に張り分けています。屋根には薪ストーブの煙突も設置完了です!◆2013・11・12無垢フローリング張りサッシが取付けられ断熱気密工事も完了し、無垢フローリング張りの最中。し、濃灰色のガルバリュウム鋼板屋根材を施工中です。中庭を中心に反時計回りに巻き上がる屋根形態!◆2013・10・29構造用合板張り水平垂直の剛性を確保する、外壁と屋根の構造用合板を張り終えています。台風天候を見計らいながら建て方作業を続け上棟しました。屋根の勾配と構成が分かる実施模型です。各居室の天井は、右模型のように垂木が現しになります。木軸組の建て方が開始され立ち会っています!屋根は、中央の中庭を開放して四隅へ緩やかに勾配しています。晴天の中での施工に立ち会ってきました。コンクリート工事が完了し、天端調整を行っています。プレカット協議も進み、今後は建て方の工程に進行します。台風一過の秋晴れの中、基礎ベースコンクリートを打設しました!今週末には立上部も打設予定。◆2013・9・9配筋検査立会い基礎鉄筋の配筋工事が完了し検査立会いを行いました。中央の中庭はこの家に新たな環境を与えるはずです!◆2013・8・22丁張り立会い現場着手しています!まず初めに、建物配置とそのレベル設定の立会いを実施。これから基礎工事に取り掛かります。数匹のネコちゃんたちと共に快適に暮らす住宅の計画です。中庭を中心に居室を配し、回遊性あるヒト階とネコ階を備えた新たな住宅の取り組みです。»プロフィールAuthor:spazioSPAZIO建築設計事務所(スパジオ建築設計事務所)仙台の設計事務所です。ページこのブログをリンクに追加する。