新潟市のホームページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptの使用を有効にしていない場合は、一部の機能が正確に動作しない恐れがあります。お手数ですがJavaScriptの使用を有効にしてください。令和元年(2019年)5月9日木曜日午前10時に、先行して2車線で開通しました。車道の拡幅及び、舗装工事を行います。下記に工事のお知らせを掲載しています。新潟鳥屋野線の基本的な整備の手順は以下のとおりとなります。完成時に歩道となる場所へ、下水道、ガス、水道等を、各事業者が埋設します。完成時に歩道となる場所へ、電線を収容するための管路の埋設工事を行います。鳥屋野線は電線共同溝を用いて、無電柱化します。電線を地中に埋めることで、地上の電線・電柱をなくすことができます。この時点では、電柱・電線は残ったままになります。歩道内に計画した管路等が全て埋設された後に、歩道の改良工事を行います。新潟鳥屋野線の歩道は、景観・バリアフリーに配慮した平板ブロック舗装となります。歩道と車道の間には、縁石や植栽で分離した自転車道を整備します。車道の路床改良を行い、基層(完成より1層薄い段階)で仕上げます。電柱を抜いた後に全線で表層を仕上げるため、一時的に基層で供用しています。(5)電線共同溝への入線・電柱の抜柱ある程度の区間、電線共同溝の整備が完了すると、電線を地中に入れることができます。電線管理者が電線を地中に入れる工事を行います。工事が完了すると、地上の電線が不要になり、電柱を抜くことができます。地上の電線を撤去した後、電柱を抜く工事を行います。電柱が無くなると、車道の拡幅ができるようになります。表層の仕上げを行い、供用開始します。Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。FAX:025-245-1259このページの作成担当にメールを送るこの情報はお役に立ちましたか?ページ内容改善の参考とするためにご意見をいただいています。表示にはJavaScriptを使用しています。月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分(祝・休日、12月29日から1月3日を除く)※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。