18:30:31改装工事14LDKドア取付完了致しましたー。お客様の要望で大きめの引き戸を取付ました。LDKはフローリングの方も張り始めています。明日も引き続きフローリング施工です。18:14:25改装工事13玄関前収納の内部が完成いたしました。枕棚、中段を取り付けて使い勝手を良くしました。涼しくなってきてきましたね。18:39:09改装工事12LDKの窓枠の取付が完了致しました。全長3.6メートルの窓枠。中からは上げられなかったのでロープで窓から引き上げました。明日からは壁ボードが張れそうです。18:19:53改装工事11現在遠目から見るとこんな感じになっております。工事前とは全然違いますね。18:13:34改装工事10和室だった部屋はフローリング施工が終わりました。クローゼットの方もだいぶ形になってきましたー。明日は玄関のタイル工事になります。