米ヶ袋の家は、外構植栽を残し工事完了しました。プライベートなコート(中庭)を内包し、それを囲むようにリビングダイニングとヒノキ風呂も面し、街中を忘れるかのよう落ち着き感ある空間を創出しています。げ工事が完了し、足場が解体撤去されました。これから、中庭作庭を含む外構工事に取り掛かります。写真は、北前面道路側の全景です。外張り断熱気密化を施し、さらに通気工法を併用して住宅性能を向上させています。本日、中間検査を受け合格しました。先週から建て方が始まり、軸組みを固めて上棟しました。同時に、床・壁・屋根の構造要所の工事を行い強固な構造体に施します。恵まれたこともあり順調に基礎工事までが完了しました。来週からは、いよいよ建て方が開始される予定です。地盤補強工事(柱状改良)を先行して実施し、現在根切り工事に着手しています。写真根切り底の平板状部分全てが柱状杭です。米ヶ袋の家は、東日本大震災の影響で一時中断していましたが、この度、準備が整い無事「地鎮祭」を執り行うことができました。施主様にはお祝い申上げるとともに、関係者の皆様方にはお礼申し上げます。今後は今秋の完成を目指し工事進行して行きます。»プロフィールAuthor:spazioSPAZIO建築設計事務所(スパジオ建築設計事務所)仙台の設計事務所です。ページこのブログをリンクに追加する。