午後3時近くから生コンを基礎部分に流す。昨日、型枠を基準高さに合わせて作ってあり、生コンを流し込んで枠いっぱいで平らに均せばいいだけなので楽だ。帰りがけに植木場に寄って雑用少々。晴れのち曇り昨日の続きで、今日は基礎工事。予報では昨日より気温は上がらないはずであるが、陽が差してきて少し汗ばむくらいだ。午後から曇り、夕方には雨が降り出してもおかしくないような、どんよりした空模様。5時に現場を上がり、その後別件のエクステリア工事の見積作成。9時頃までかかってしまう。曇り今日もエクステリア工事。天気も昨日と余り変わらず、どんよりとしている。カーポートの柱を立てる。昨晩かなり強く雨が降ったので、一昨日掘った穴には水が溜まっている。地盤が粘土のような土で水はけが良くないので余計だ。水をかい出して、コンクリートを穴に投入。そこに柱を上からズブズブと入れていく。いうやり方は、施工業者の中でもあまりやる人はいない。いうと寸法が出しにくいからだ。今回はブロック塀際に立てるので水平・垂直が見やすく、それが可能になる。その後ブロック積み基礎用の掘削。昨日30数メートルのブロック積みが終わったばかりだが、今度は25m。5時までかかりあらかた掘削を終える。→もくじに戻る/→最新の今日のお仕事に戻る/。