エクステリア工事・その12(基礎工・配筋)/→最新の今日のお仕事に戻る/画像をクリックすると大きくなります。晴れエクステリア工事。朝一番で昨日流したコンクリ基礎の型枠を外す。教科書通りにいえば、あと2,3日は養生したいところであるが、特に力が掛かる場所でもないので作業を進めることにする。時間が空いたのでカーポートの組立を少々。柱の位置出しがうまくいったおかげで、無理をしなくてもネジ穴の位置がぴったりと合う。なると作業をしていても気持ちがいい。コンクリ基礎の上に境界ブロックを積むのであるが、10時に施主さんと隣の地主の方がいらっしゃって両者立ち会いの下に境界を確定する。両者の関係が良好であっても、こういう事はしっかりやっておいた方がよい。その後はひたすらブロックを積む。雨のち晴れ予報通り、昨晩から降りだした雨が続いている。エクステリア現場の、昨日掘削した基礎部分を見に行き水が溜まっていなかったので、午後から生コンを流すことにし、生コン屋へ予約。