今日はO様のお引渡し式をさせていただきました。式の中、O様より「理想を遙かに超えた家ができました!」とのお言葉をいただき、社員・パートナーみんな心から本当に嬉しかったです!いままでの家造りからこれからは家守りとして引き続き長いお付き合いよろしくお願い致します。外壁は白洲そとん壁をご採用いただき、とてもいい色合いをお決めいただきました。玄関周りも木製玄関ドアと信州唐松板+ウッドロングエコ塗装でやわらかい表情に仕上がりました。自然素材いっぱいの外観で、周りの環境とも調和しています。完成内観LDKを中心にした大きな一つの空間になっています。キッチンカウンターや階段室壁で見えない間仕切りで空間を分けています。ペレットストーブもご採用いただいております。室内もクレイペイントや珪藻土など自然素材いっぱいの仕上げとなっています。社内完成検査ですすべての工事が完了し、今日は中嶋社長による社内完成検査を行いました。お引渡しできる建物に仕上がっているか、細部に渡り検査を行っていきます。本日、ホルムアルデヒドの測定検査を行いました。厚生労働省ガイドライン0.08ppm。O様のお住まいは、0.01ppm以下の数値となりました。完成クリーニングですすべての工事が完了し、今日は完成クリーニングの作業となりました。隅から隅までプロのクリーニング屋さんだからできる完璧なお掃除です!ペレットストーブの据付も完了し、クリーニング後は網戸入れの作業となります。お引渡しまでいよいよあと1週間です!!8.2019年06月27日キッチン工事開始です!今日はS.F.Cの坂井さんによるシステムキッチンの据付工事がはじまりました。手際よく丁寧に組み上げを行っていきます。内部の電気・洗面器具などの取付作業も進んでいきます!9.2019年06月26日クレイペイント仕上げです!クリハラギケンさんによる内部仕上げ塗装工事もいよいよ今日で完了となります。自然由来のクレイペイントの色や質感がとても落ち着いた感じでいいです!明日からS.F.Cの坂井さんによるシステムキッチンの据付工事が始まります。内装下地工事中です内部では、クリハラギケンさんによるクレイペイント塗りの下地処理工事が進んでいます!丁寧に何度もパテ処理を行っていきます。造作検査です!今日は中嶋社長による造作社内検査を行いました。O様の奥様も一緒に参加いただきながら、仕上げ前の大工さんが完了した状況を確認してもらいました。来週からはいよいよ内装仕上げへと進んでいきます。!O様の家の洗面台は、大工さんによる造作洗面台となります。カウンター台も収納も大工の手造りですので、ピタッと隙間もなく仕上がっていきます。造作も終盤です!荻原大工による造作工事もあと1週間ほどとなりました!2階はボード張りまでまとまり、1階の壁下地からボード張りが進んでいます。引き続き造作家具の製作を行っていきます。14.2019年05月30日1階造作進んでいます!荻原大工は1階の開口枠・窓枠工事がほぼ完了となりました。明日からはいよいよ階段組の工事を行います!大工の腕の見せ所となる部分です。15.2019年05月24日そとん壁仕上げ中です!遠藤左官さんによる白洲そとん壁の仕上げ塗りから掻き落としの作業が進んでいます。左官職人の熟練の技で均等に掻き落としていきます。軒天塗装中ですそとん壁の下塗り期間中にクリハラギケンさんの軒天塗装工事が進んでいます。明日まで塗装工事を行い、金曜日からそとん壁の仕上げ塗り工事が始まります!17.2019年05月16日そとん壁下塗り開始です遠藤左官さんによるそとん壁の下塗り工事が始まります。今週いっぱいで下塗りの作業を行い、来週は養生期間となります。18.2019年05月16日1階床張り中です荻原大工は1階の信州唐松フロアー張りを進めています。引き続き枠の取付から壁下地組へと進んでいきます。一段落し、荻原大工は1階の洗面脱衣室の杉板張り工事を進めています。1枚1枚丁寧に張り進めていきます。造作材加工中です!荻原大工は造作材の加工作業を進めています。窓枠や入口枠などすべて昔ながらに大工さんが加工をしていきます。1枚1枚木の向きや表情を確認し、取り付けたときの見え方まで計算しながら作業を進めています。匠の技です!21.2019年04月25日1階天井ボード張り中!荻原大工は1階の天井ボード張りを進めています。引き続き洗面室の天井杉板張りとなります。22.2019年04月22日ユニットバス工事です今日からS.F.Cの坂井さんによるユニットバスの据付工事が始まりました。弊社の住設工事を担っているパートナーさんです!手際よく正確に作業を進めていきます。待ちに待った玄関戸!今日はO様こだわりの木製玄関ドアが現場に納入となりました。荻原大工は枠の取付作業を始めました。明日には扉も吊り込みできそうです。通気工事中です!荻原大工は外部の通気工事を行っています。防蟻対応として地盤から1m範囲のすべての材木は木曽檜を使って下地作業を行っていきます。25.2019年04月01日1階下屋工事中です!荻原大工による外部木工事が順調に進んでいます。1階の下屋部分の工事が終わると、外壁の下地板張りとなっていきます。電気配線工事です先週打合せを行った内部の電気配線工事を松沢電気さんが進めています。電気お打ち合わせです今日はO様の電気お打合せを行いました。今の段階で照明やスイッチなどの位置を考えていくことは難しいことではありますが、住宅のプロとしてお客様のイメージすることをお聞きしながら詳細な位置を打ち合わせしていきます。軒天工事中です防水紙張りまで完了し、軒天の下地組~ボード張りが進んでいます。引き続き通気胴縁工事となります。断熱補強工事中!外壁部の断熱材張りが完了し、屋根と取り合う部分を内部から断熱材補強の工事を進めています。壁の中に入ってしまう部分なので、丁寧に作業を進めていきます。断熱工事中です!荻原大工による外壁の断熱工事が順調に進んでいます。南側の大型サッシの取り付けも終わり、断熱工事もあと少しです!引き続き防水シート張りから軒天工事です。断熱サッシ取付中です荻原大工は、外部の断熱工事を行いながら断熱サッシの取付工事を行っています。一面ごとに養生していたシートも外れてだんだんと外観が見えてきました!32.2019年02月27日1階窓開口下地中です荻原大工は1階の窓開口下地を進めています。外壁の断熱材も現場に入り、いよいよシートを外しながら断熱材張り・サッシ入れを順次行っていきます。!覚新工業さんによる屋根葺き工事も完了し、恵仮設さんの屋根足場組が完了しました。飛散防止ネット張りで建物をしっかり囲い安全作業で外部作業を進めていきます。筋交い入れ中です荻原大工は本筋交い入れの作業を行っています。平行して窓の開口下地組を行っていきます。屋根葺き段取りです!今日は屋根を葺く為の軒先板金工事を行いました。雨や風から家を守ってもらう大切な屋根工事です!正確丁寧に作業を進めていきます。屋根防水紙張り完了!荻原大工による屋根のまとめ工事も完了し、覚新工業さんによる屋根の防水シート張りが完了しました。引き続き明日から屋根葺きの段取りへ進んでいきます。祝!上棟です!今日はO様の家の建て方を行いました。朝O様ご家族に柱を1本建てていただき、スタートしました。夕方は雪になりましたが、無事に屋根まで上棟することができました。引き続き会社パートナー一同みんなで頑張ります!今日は寒い中1日ありがとうございました。伏せ開始です!いよいよ今日は土台伏せの作業が始まりました!オール木曽檜の土台を丁寧正確に据えつけていきます。引き続き1階の床組工事~剛床厚合板敷き込みを行います。あさっては恵仮設さんによる先行外部足場の組立て作業です。建て方へ向け、作業が一気に進んでいきます。着工式です!今日はO様の家の着工式を行いました。式の中、O様より思い描いていた家への想いをお聞きし、パートナー一同気合いが入りました!!来週は建て方となりますが、よろしくお願いいたします。来週からはいよいよ大工さんによる土台伏せ作業が始まります。建て方段取りです!現場の基礎工事と平行して、荻原棟梁による建て方の材木段取りが始まっています。上棟へ向け、現場以外でも工事が進んでいきます。基礎養生中です耐圧盤コンクリート打ちからしっかりとコンクリートの硬化養生をおいています。明日は内部の立ち上がりコンクリート打ちを行います。来週からはミヤモリサクスイさんによる外部の給排水配管工事を行います。木曽檜出しです!現場の基礎工事と平行し、建て方へ向け材木の加工作業が始まりました。今日は弊社自慢の宝物倉庫から木曽檜の柱や土台などの材木出しを行いました。現場鉄筋検査です!今日は住宅保証機構の現場立会い鉄筋検査を行いました。コンクリートで見えなくなってしまう大切な部分です。図面通り、基準以上で施工されているか細部まで検査を受けます。検査も合格し、いよいよコンクリート打ちとなります。鉄筋組完了!鉄筋組の工事が完了しました。弊社自慢の骨太な鉄筋を沢山使い、しっかりとした骨格ができました。!天候にも恵まれ順調に進んでいます。外周部の型枠工事が完了となりました。明日は基礎の骨組になる鉄筋工事となります。基礎工事開始です!今日から船田土建さんによる基礎工事が始まりました。掘削工事~耐圧盤砕石工事と進んでいきます。明日からは外周部の型枠工事を行います。地鎮祭です!今日はO様の家の地鎮祭を行い、快晴の中、きれいな浅間山の元で床鎮めと安全祈願をしてもらいました。設計コンセプト『大きく暮らす小さな家』をコンセプトに、住まい手のこだわりと設計者のこだわりを詰め込みました。コンパクトだけど決してつまらない家ではない。定休日/日曜・祝日・土曜(不定休)不動産情報イベント資料請求お問合せ電話ページトップへ。