伊藤雅浩が,システム開発,ソフトウェア,ネットなどのIT紛争に関する裁判例を紹介します。期限が過ぎてもシステムが納入されないとしてユーザが契約解除をしたのに対し,ベンダが契約上の対価の支払を行っていないとして損害賠償請求を求めたという事案。当初に提示されていた金額を大幅に超過する請求をしたことによってユーザが解除したことについて,ベンダから民法641条に基づく損害賠償請求できるか否かが争いとなった事例。古くて新しい論点である契約の性質(請負か?)と遅延の責任の所在が問題となった事例。開発SQLインジェクション対策をしていなかったことについて開発会社の責任が問われた事例。要件定義書に記載されていない機能について,当事者間のやり取りによって開発対象に含まれるとした事例。著名な野村證券・野村HDと,日本IBMとの間のシステム開発紛争。複数の個別契約を順次締結しながら進められたAS/400からのマイグレーションプロジェクトが頓挫した場合におけるベンダの責任の範囲が争われた事例。※なお,本件は控訴審判決(東京高判平29.12.13)も出ている*1。東京地判平28.11.30(平25ワ9026)開発データ移行の不整合の責任の所在等が争われた事例(そのほかにも多数の争点あり)。札幌高判平29.8.31(平28ネ189)開発システム開発頓挫の責任が,仕様凍結の合意後も大量の追加仕様を要求し続けたなど,ユーザにある一方で,ベンダは,リスクの説明をするなど,PM義務の履行をしていたとされた事例。東京高判平27.6.11(平26ネ6015)開発パッケージベースの開発において,カスタマイズの範囲が争われるとともに,検収手続が完了していないながらもシステムの完成が認められた事例。開発が完了したというためにはシステムが支障なく動作し,十分な性能を有するものである必要があるとしつつ,ドキュメント等が不十分でそれが認定できないとした事例。不具合への対応がどこまで求められるかが問題となった事例。大規模医療システムの導入プロジェクトが頓挫した場合におけるベンダ・ユーザの責任の所在・割合と損害の額等が問題となった事例。東京地判平28.4.28(平21ワ34501)開発ERPパッケージの導入プロジェクトが頓挫し,その責任の所在が争われた事例。調査契約,保守管理契約という2つの契約の法的性質(請負・準委任)が争われた事例。既存システムからのデータ移行ができなかったことが債務不履行に該当するか否かが争われた事例。労務ソーシャルゲームの開発中に退職した従業員らが,会社から開発頓挫の責任を追及された事例。東京地判平27.3.24(平24ワ6128)開発システム開発プロジェクトが頓挫したが,その原因がユーザ側の事情によるものであるとして,ユーザの損害賠償義務が認められた事例。東京地判平26.10.28(平24ワ35991)開発スマホアプリが完成といえるために必要な機能は,どこまでなのかが争点となった事例。多数の不具合が指摘されたものの,いずれも瑕疵にはあたらないとされた事例。東京地判平23.10.20(平20ワ25855)開発ユーザに協力義務違反があって中途で作業が終了した場合におけるベンダからの請求額の考え方(民法536条2項の適用)。ブログを報告するスターをつけました引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。