相生市内の新築一戸建て物件ですが無事、棟上げが終わりました。2018年2月27日1階は内装工事中で、2階が大工工事に入ってきています。設備工事は、やや遅れ気味ですがなんとか4階の配管工事中です。【現場状況-1】建物入口の庇を施工中です。【現場状況-2】居室内の耐火ボード貼り完了。【現場状況-3】居室内の壁クロス、フローリング貼り完了。【現場状況-4】水廻りの土間コロガシ配管施工中です。【現場状況-6】ユニットバス上部の換気ダクト施工中です。内装工事は2F店舗の天井ボード貼りが進み、設備工事では冷ケース用ドレン配管工事の施工中です。【現場状況-1】2F店舗の天井ボード貼りが、ほとんど終わっています。【現場状況-2】2F店舗の天井ボード貼りが、ほとんど終わっています。【現場状況-3】2F店舗の冷ケース用ドレン配管の施工中です。【現場状況-4】2F店舗の冷ケース用ドレン配管の施工中です。【現場状況-5】1F天井配管になる冷ケース用ドレン管の横引きです。【現場状況-6】1F天井配管の冷ケース用ドレン管が横引きから柱際へ立ち下がっています。【現場状況-8】屋内消火栓系統のSGP(白)が1F天井内になる部分を施工しています。【現場状況-9】屋内消火栓系統のSGP(白)が1F天井内になる部分を施工しています。【現場状況-10】1F来客便所の配管立ち上げが出来ていますが、これから仕込み配管を行います。相生市内の新築一戸建て物件ですが、土台敷きが終わり棟上げの準備が出来ました。【現場状況-1】ベタ基礎。【現場状況-2】土台敷き。【現場状況-3】床下断熱材敷き。【現場状況-4】床下断熱材敷きが終わると床用構造合板敷きです。【現場状況-6】棟上げに向けて先行足場工事完了です。鉄骨建て方が終わり外部足場がおおかた出来てきています。店舗内は冷ケース用配管ピットの掘削工事に取り掛かっています。【現場状況-2】店舗入口側から全体を見て。【現場状況-3】冷ケース用配管ピットの掘削が出来て、これから型枠工事になります。【現場状況-4】掘削が終わったのでローラーで転圧をして整地しています。【現場状況-5】冷ケースのドレン配管工事は先行して終わっています。【現場状況-7】消火ポンプ室のスラブ型枠が出来たのでスリーブ工事の準備をします。早いもので3ヶ月の工期が経過して、来週には竣工引渡しになります。年末年始の長期休暇もありましたが工事が順調に進み、最後の外構工事が仕上がりました。【現場状況-1】玄関側から見た外観で3LDKの建物です。【現場状況-2】隣との敷地境界でコンクリートブロックが綺麗に積まれています。【現場状況-3】ダイキン製エコキュート460Lを設置しました。【現場状況-5】駐車場2台分のコンクリート打設後に左官仕上げが終わっています。【現場状況-7】玄関前の郵便ポストも設置できました。相生市内の新築一戸建て物件ですが、ベタ基礎工事が出来て給排水設備工事の施工中です。今週中に土台敷きまで終わらせて、週明けには棟上げが予定されています。大浴室のアスファルト防水工事が出来て水張りテストが済みました。シンダー打設が終わり4人がかりでステンレス浴槽を据付ました。【現場状況-1】アスファルト防水が終わり水張りテスト中です。【現場状況-2】4人がかりでチェーンブロックを利用してステンレス浴槽を据付中です。【現場状況-3】浴槽外周には断熱が吹き付けされています。【現場状況-4】この浴槽2台へのお湯張りは45°Cで2,800Lが入る計算からガス給湯器50号x2台設置します。天井下地が出来てくると次は保育園側から床組工事(FL+200H)が始まりました。マット敷き(約50m2)の準備をしていきます。【現場状況-1】既存の四角い柱を桟木で囲って丸くなっていきます。【現場状況-2】幼児用大便器(3ヶ所)の仕込み配管が終わりました。【現場状況-3】洗濯機置場と汚物流しの仕込み配管が終わりました。【現場状況-4】雲マーク形の天井に太くて丸い柱が出来上がると、どんな雰囲気になるか楽しみです。【現場状況-5】設備工事で施工した雨水配管の遮音シート巻きが、まだ柱際に目立ったまま残っています。2018年2月19日2月に入って店舗内部の工事がどんどん進んできています。【現場状況-1】2F店舗入口です。【現場状況-2】2F店舗内の軽天下地がほぼ出来ています。【現場状況-3】空調機は東芝キヤリア製でした。【現場状況-4】1F天井配管は屋内消火栓があるのでSGP(白)が通っています。【現場状況-6】2F店舗の冷ケース用ドレン配管を柱際に仕込んでいます。